أفضل تقدير لتوقيت الحالة، تم نقل AC HMI إلى لوحة SW
-----------------------------------------------
 2022-09-16: اكتمال العمل الهندسي
 2022-09-23: مراجعة التصنيع
 06-10-2022: OKTLS الأولي
 16-11-2022: + 6 أسابيع: بناء الطيار الأول
 01-12-2022: المراجعة التجريبية لـ OKTLS
 12-01-2023: + 6 أسابيع: بناء المهمة الأولى
 
ملحوظات:
-----------------------------------------------
 جميع التواريخ مؤقتة وينبغي توقعها
 للتحرك على الأقل +/- أسبوع واحد في كل حدث.

 سيحدث تكديس التسامح في التوقيت (TTS)!

 تمثل النافذة + 6wks التيار
 نافذة الخطوط.
-----------------------------------------------
{"evolved_from": null, "kind": "human", "source": "ewof/sharegpt-instruct-unfiltered-deduped"}