}42 करोड़ रुपए बनाया था पार्किंग के खर्च का एस्टीमेट
एक महीने बाद डेडलाइन, अभी 30 फीसदी बचा है मल्टीलेवल पार्किंग का काम
}500 कारें एकसाथ हो सकेंगी पार्क
सेक्टर-1में बन रही मल्टीलेवल पार्किंग का अप्रैल 2017 तक कम्प्लीट किया जाना था। कंपनी की ओर से 5 मई तक काम कंप्लीट कर पार्किंग को हैंडओवर किया जाना था, ताकि पार्किंग आम लोगों के िलए शुरू हो सके। हैरानी की बात यह है कि 19 महीने बाद 25 से 30 फीसदी काम बाकी है और इसे पूरा करने में 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। मल्टीलेवल पार्किंग की िबल्डिंग की फायर फाइटिंग, लिफ्ट, फाइनल फिनीशिंग, विंडो, गेट, िबजली सहित कई तरह के काम अभी बाकी हैं। ऐसे में लोगों को मई महीने में मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा नहीं मिल सकेगी।
दोमहीने बाद किया काम चेक: मल्टीलेवलपार्किंग के कंप्लीशन की तारीख नजदीक आने पर जिला प्रशासन की नींद खुली। पिछले दो महीने में डीसी ने पहली बार मल्टीलेवल पार्किंग का दौरा किया और काम का जायजा लिया गया। डीसी ऑफिस के बिल्कुल पास चल रहा प्रोजेक्ट का काम अगर समय पर कंप्लीट नहीं होगा तो बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा।
}ईंट का रंग हल्का लगा तो क्वालिटी की चेक... डीसीकी नजर मल्टीलेवल पार्किंग की बिल्डिंग में लगाई जाने वाली ईंटों पर पड़ी। डीसी को ईंटों का रंग हल्का लगा। इसके बाद अपने हाथ में ईंट को लेकर उसकी क्वालिटी देखने लगीं और उसके बारे में मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन हरपाल से पूछा। क्वालिटी के बारे में कंफर्म होने के बाद उन्होने ईंट रख दिया।
मल्टीलेवल पार्किंग के लिए दो मंजिलें बेसमेंट में और एक मंजिल ग्राउंड फ्लोर पर बनाई जाएगी। बाकी ऊपर के तीन फ्लोर पर ऑफिस को शिफ्ट किया जाएगा। कुल पार्किंग एरिया 1850 स्कवेयर मीटर है। इसमें करीब 500कारें/जीपें खड़ी हो सकेंगी।
सेक्टर-1 में डीसी ऑफिस और कोर्ट की बिल्डिंग के सामने बनने वाले मल्टीलेवल पार्किंग का काम एक अगस्त 2015 को शुरू हुआ था। इसके लिए 42 करोड़ का एस्टीमेट बनाया गया था। तत्कालीन डीसी विवेक अत्रेय ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग के काम के लिए 21 महीने की डेडलाइन रखी गई है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva