Das AIAD bewertete die Gültigkeit der Feststellungen eines Bauberaters, den das Büro für den Sanierungsgesamtplan beauftragt hatte, die von dem Auftragnehmer für das Projekt zur Erhöhung der Sicherheit erhobene Forderung in Höhe von 5,2 Millionen Dollar für Planungsänderungen, Umfangs- und Auftragsänderungen, Einschränkungen des ursprünglich vereinbarten Auftrags und dergleichen zu überprüfen.
УСВН оценило верность выводов консультанта по строительству, нанятого Управлением по генеральному плану капитального ремонта для рассмотрения претензии подрядчика по проекту укрепления безопасности на сумму в 5,2 млн. долл. США в связи с изменениями проекта, круга работ и условий контракта, ограничениями на работы, предусмотренные первоначальным контрактом, и т.п.