text:
Công nghiệp than
Chuẩn bị khai thác dự án mỏ hầm lò Núi Béo09:39 |14/12/2016
-
Dự án đầu tư khai thác mỏ hầm lò than Núi Béo dự kiến tháng 4/2017 lò chợ đầu tiên vỉa 11 sẽ được đưa vào khai thác và tháng 11/2017 sẽ đưa vào khai thác lò chợ số 2.
Than Núi Béo: Dấu ấn thời gian
Ông Ngô Thế Phiệt - Giám đốc Công ty Cổ phần than Núi Béo cho biết: Tính đến hết tháng 11/2016, khối lượng đào lò XDCB năm 2016 đạt 1.933,5m, bằng 104,5% kế hoạch; trong đó thuê ngoài 1.000,1m; tự làm 933,4m; lũy kế tổng số mét lò đào của toàn dự án đạt 3.483,5m; trong đó thuê ngoài 2.550,1m; tự làm 933,4m.
Trong tháng 12/2016, Than Núi Béo sẽ tập trung thi công phần còn lại lò chợ 41101, khoanh vùng lò chợ 41102 và lò XV mức -50/-140, với tổng khối lượng 190m lò XDCB.
Dự kiến năm 2016, Than Núi Béo thực hiện đào lò đạt 2.120m lò XDCB/KH 1.850, đạt 114,6% kế hoạch, trong đó thuê ngoài 1.045m; tự làm 1.075m.
Kế hoạch năm 2017, dự kiến tháng 4/2017 lò chợ đầu tiên vỉa 11 sẽ được đưa vào khai thác và tháng 11/2017 sẽ đưa vào khai thác lò chợ số 2.
Đối với hệ thống thiết bị trục tải giếng phụ, theo ông Ngô Thế Phiệt, đến hết tháng 11/2016, lắp đặt xong cốt giếng; lắp đặt xong tuyến ống khí nén và ống cấp nước từ mức -350÷ -336; nhà trục giếng phụ lắp đặt xong toàn bộ kết cấu khung thép và đang triển khai lắp cầu trục 32/5 tấn.
Dự kiến giữa tháng 1/2017 hoàn thiện cốt giếng, đường ống đường cáp và tháo dỡ hoàn thiện tháp tạm để bàn giao mặt bằng thi công tháp giếng và nhà trên miệng giếng phụ.
Dự kiến tháng 7/2017, tời trục 1 cáp hoạt động, tháng 3/2018 hoàn thiện toàn bộ hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng phụ.
Đối với hạng mục nhà điều hành sản xuất bắt đầu thi công từ tháng 7/2016, dự kiến đến tháng 2/2017 hoàn thiện công trình. Đối với nhà nồi hơi và trạm phát điện điêzen, dự kiến tháng 2/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
NangluongVietnam Online
Các bài mới đăng
- Ban lãnh đạo điều hành TKV được phân công thế nào? (14/03)
- Than Nam Mẫu nâng cao chất lượng than thành phẩm (08/03)
- Than Núi Béo thành lập Phân xưởng vận tải giếng đứng (07/03)
- Thị trường tiêu thụ than có dấu hiệu phục hồi (05/03)
- Tái cơ cấu hiệu quả ngành Than là vấn đề cấp thiết (28/02)
- Xuân về trên đất mỏ Than Thống Nhất (05/02)
- Than Hà Lầm khánh thành Trung tâm điều hành sản xuất tập trung (02/02)
- "Ngành Than đang phát triển đúng hướng" (29/01)
- Năm bản lề cho mục tiêu phát triển của TKV (16/01)
- Thách thức năng lượng và vị thế ngành Than (09/01)
Các bài đã đăng:
- Than Thống Nhất giải bài toán nhân lực (07/12)
- Tháng nước rút hoàn thành kế hoạch sản xuất than (06/12)
- Đánh giá lại địa chất mỏ để đầu tư cơ giới hóa (05/12)
- Than Hà Lầm đính chính thông tin gây thất thiệt (28/11)
- Khuyến khích Vedan sử dụng than trong nước (24/11)
- TKV bàn kế hoạch tiêu thụ than (24/11)
- Vietcombank cung cấp gói tài chính toàn diện cho TCT Đông Bắc (23/11)
- 80 năm Ngày Truyền thống ngành Than (12/11)
- Vận hành thiết bị khai thác lò chợ lớn nhất Việt Nam (11/11)
- Vedan mong muốn tiếp tục được nhập khẩu than (10/11)

markdown:
# Công nghiệp than
# Chuẩn bị khai thác dự án mỏ hầm lò Núi Béo09:39 |14/12/2016
![ ](http://nangluongvietnam.vn/modules/frontend/themes/images/vn/logo-text.png)
` - `
Dự án đầu tư khai thác mỏ hầm lò than Núi Béo dự kiến tháng 4/2017 lò chợ đầu tiên vỉa 11 sẽ được đưa vào khai thác và tháng 11/2017 sẽ đưa vào khai thác lò chợ số 2.
[Than Núi Béo: Dấu ấn thời gian](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-nui-beo-dau-an-thoi-gian.html)
Ông Ngô Thế Phiệt - Giám đốc Công ty Cổ phần than Núi Béo cho biết: Tính đến hết tháng 11/2016, khối lượng đào lò XDCB năm 2016 đạt 1.933,5m, bằng 104,5% kế hoạch; trong đó thuê ngoài 1.000,1m; tự làm 933,4m; lũy kế tổng số mét lò đào của toàn dự án đạt 3.483,5m; trong đó thuê ngoài 2.550,1m; tự làm 933,4m.
Trong tháng 12/2016, Than Núi Béo sẽ tập trung thi công phần còn lại lò chợ 41101, khoanh vùng lò chợ 41102 và lò XV mức -50/-140, với tổng khối lượng 190m lò XDCB.
Dự kiến năm 2016, Than Núi Béo thực hiện đào lò đạt 2.120m lò XDCB/KH 1.850, đạt 114,6% kế hoạch, trong đó thuê ngoài 1.045m; tự làm 1.075m.
Kế hoạch năm 2017, dự kiến tháng 4/2017 lò chợ đầu tiên vỉa 11 sẽ được đưa vào khai thác và tháng 11/2017 sẽ đưa vào khai thác lò chợ số 2.
Đối với hệ thống thiết bị trục tải giếng phụ, theo ông Ngô Thế Phiệt, đến hết tháng 11/2016, lắp đặt xong cốt giếng; lắp đặt xong tuyến ống khí nén và ống cấp nước từ mức -350÷ -336; nhà trục giếng phụ lắp đặt xong toàn bộ kết cấu khung thép và đang triển khai lắp cầu trục 32/5 tấn.
Dự kiến giữa tháng 1/2017 hoàn thiện cốt giếng, đường ống đường cáp và tháo dỡ hoàn thiện tháp tạm để bàn giao mặt bằng thi công tháp giếng và nhà trên miệng giếng phụ.
Dự kiến tháng 7/2017, tời trục 1 cáp hoạt động, tháng 3/2018 hoàn thiện toàn bộ hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng phụ.
Đối với hạng mục nhà điều hành sản xuất bắt đầu thi công từ tháng 7/2016, dự kiến đến tháng 2/2017 hoàn thiện công trình. Đối với nhà nồi hơi và trạm phát điện điêzen, dự kiến tháng 2/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
NangluongVietnam Online
# Các bài mới đăng
[Ban lãnh đạo điều hành TKV được phân công thế nào?](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/ban-lanh-dao-dieu-hanh-tkv-duoc-phan-cong-the-nao.html) `(14/03)` [Than Nam Mẫu nâng cao chất lượng than thành phẩm](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-nam-mau-nang-cao-chat-luong-than-thanh-pham.html) `(08/03)` [Than Núi Béo thành lập Phân xưởng vận tải giếng đứng](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-nui-beo-thanh-lap-phan-xuong-van-tai-gieng-dung.html) `(07/03)` [Thị trường tiêu thụ than có dấu hiệu phục hồi](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/thi-truong-tieu-thu-than-co-dau-hieu-phuc-hoi.html) `(05/03)` [Tái cơ cấu hiệu quả ngành Than là vấn đề cấp thiết](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/tai-co-cau-hieu-qua-nganh-than-la-van-de-cap-thiet.html) `(28/02)` [Xuân về trên đất mỏ Than Thống Nhất](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/xuan-ve-tren-dat-mo-than-thong-nhat.html) `(05/02)` [Than Hà Lầm khánh thành Trung tâm điều hành sản xuất tập trung](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-ha-lam-khanh-thanh-trung-tam-dieu-hanh-san-xuat-tap-trung.html) `(02/02)` ["Ngành Than đang phát triển đúng hướng"](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/nganh-than-dang-phat-trien-dung-huong.html) `(29/01)` [Năm bản lề cho mục tiêu phát triển của TKV](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/nam-ban-le-cho-muc-tieu-phat-trien-cua-tkv.html) `(16/01)` [Thách thức năng lượng và vị thế ngành Than](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/thach-thuc-nang-luong-va-vi-the-nganh-than.html) `(09/01)`
# Các bài đã đăng:
[Than Thống Nhất giải bài toán nhân lực](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-thong-nhat-giai-bai-toan-nhan-luc.html) `(07/12)` [Tháng nước rút hoàn thành kế hoạch sản xuất than](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/thang-nuoc-rut-hoan-thanh-ke-hoach-san-xuat-than.html) `(06/12)` [Đánh giá lại địa chất mỏ để đầu tư cơ giới hóa](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/danh-gia-lai-dia-chat-mo-de-dau-tu-co-gioi-hoa.html) `(05/12)` [Than Hà Lầm đính chính thông tin gây thất thiệt](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-ha-lam-dinh-chinh-thong-tin-gay-that-thiet.html) `(28/11)` [Khuyến khích Vedan sử dụng than trong nước](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/khuyen-khich-vedan-su-dung-than-trong-nuoc.html) `(24/11)` [TKV bàn kế hoạch tiêu thụ than](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/tkv-ban-ke-hoach-tieu-thu-than.html) `(24/11)` [Vietcombank cung cấp gói tài chính toàn diện cho TCT Đông Bắc](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/vietcombank-cung-cap-goi-tai-chinh-toan-dien-cho-tct-dong-bac.html) `(23/11)` [80 năm Ngày Truyền thống ngành Than](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/80-nam-ngay-truyen-thong-nganh-than.html) `(12/11)` [Vận hành thiết bị khai thác lò chợ lớn nhất Việt Nam](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/van-hanh-thiet-bi-khai-thac-lo-cho-lon-nhat-viet-nam.html) `(11/11)` [Vedan mong muốn tiếp tục được nhập khẩu than](http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/vedan-mong-muon-tiep-tuc-duoc-nhap-khau-than.html) `(10/11)`


text:
16/06 - Mở Tính Năng Liên Server Cụm 7-8
Quý thành chủ kính mến!
Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới. Thông tin chi tiết như sau:
Nội Dung:
- Thời gian bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 16/06/2017.
- Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.
- Phạm Vi: Cụm 7, 8.
- Cụm 7:
- Cụm 8:
Những tính năng sẽ được liên thông sau khi bảo trì hoàn tất gồm:
- 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
- 2. Trò Chuyện.
- 3. Quốc Chiến.
- 4. Võ Khôi Tháp.
- 5. Thôn Thiên.
Lưu ý
- Tính năng Thôn Thiên bị reset.
Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.
Bổn trang kính báo!

markdown:
# 16/06 - Mở Tính Năng Liên Server Cụm 7-8
Quý thành chủ kính mến!
Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn.
**Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới**. Thông tin chi tiết như sau:
#### Nội Dung:
**Thời gian bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 16/06/2017.** **Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.** **Phạm Vi: Cụm 7, 8.** **Cụm 7:**
|Cụm Sever||Tên server|
|
|1153 |Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí.|
|
|1155 |Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí.|
|
|329 |Vương Khí.|**Cụm 8:**
|Cụm Sever||Tên server|
|330||Thần Khí|
|331||Phi Khí|
|332||Vân Khí|
|333||Vũ Khí|
|334||Thanh Khí|
Những tính năng sẽ được liên thông sau khi bảo trì hoàn tất gồm:
**1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.** **2. Trò Chuyện.** **3. Quốc Chiến.** **4. Võ Khôi Tháp.** **5. Thôn Thiên.**
Lưu ý
- Tính năng
**Thôn Thiên**bị reset.
Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.
Bổn trang kính báo!

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx

pragma: no-cache

X-Cache-Status: BYPASS

Cache-Control: no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, no-cache, private, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding

Set-Cookie: device_view=not_mobile; expires=Thu, 19-Apr-2018 17:00:00 GMT; path=/; httponly

Content-Type: text/html; charset=UTF-8