text:
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
Chia sẻ: Caoxuan Hoi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49
lượt xem 197
download
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
I. Nhiệm vụ Nhiệm vụ của tôi trong phần này là thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài L = 9184 m. Dựa vào phần thiết kế kỹ thuật, mặt đường có kết cấu như sau : II. Khối lượng vật liệu Diện tích mặt đường : F = B.L (m2) Trong đó: B : Bề rộng mặt đường B = 7 m L : Tổng chiều dài tuyến L = 9184 m Þ F = 7.9184 = 64288 (m2)
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
- TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
- Mục lục Phần III TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG ............................ 0 Chương I Nhiệm vụ và khối lượng thi công ...................................................... 4 I. Nhiệm vụ....................................................................................................... 4 II. Khối lượng vật liệu ...................................................................................... 4 1. Khối lượng vật liệu lớp cấp phối đá dăm dày 30 cm ............................... 4 2. Khối lượng đá dăm Macadam dày 18 cm ................................................ 5 3. Khối lượng bê tông nhựa nóng................................................................. 5 III. Yêu cầu vật liệu.......................................................................................... 6 1. Lớp cấp phối đá dăm dày 30 cm .............................................................. 6 2. Lớp đá dăm Macadam dày 18 cm ............................................................ 7 3. Lớp bê tông nhựa...................................................................................... 7 IV. Phạm vi cung cấp nguyên vật liệu ............................................................ 7 Chương II Tổ chức thi công ............................................................................... 9 I. Điều kiện thi công ......................................................................................... 9 1. Thời gian thi công .................................................................................... 9 2. Đơn vị thi công......................................................................................... 9 3. Điều kiện thi công .................................................................................. 10 II. Phương pháp tổ chức thi công ................................................................... 10 1. Chọn phương pháp tổ chức thi công ...................................................... 10 2. Các thông số dây chuyền........................................................................ 11 III. Chọn hướng thi công ................................................................................ 12 Chương III Công tác chuẩn bị .......................................................................... 14 I. Yêu cầu khi thi công lòng đường................................................................ 14 II. Phương pháp xây dựng lòng đường........................................................... 14 III. Đào lòng đường ........................................................................................ 15 IV. Đầm nén lòng đường............................................................................... 17 1. Chọn phương tiện đầm nén .................................................................... 17 2. Sơ đồ lu................................................................................................... 17 3. Tổng số hành trình lu ............................................................................. 18 4. Năng suất và số ca lu cần thiết ............................................................... 18 V. Đầm nén lề đường ..................................................................................... 19 Chương IV Quy trình công nghệ thi công các lớp kết cấu mặt ....................... 20 I. Thi công lớp cấp phối đá dăm..................................................................... 20 1
- 1. Trình tự và công nghệ thi công .............................................................. 20 a. Vận chuyển cấp phối đá dăm đến hiện trường thi công..................... 20 b. Dải cấp phối đá dăm.......................................................................... 20 c. Lu lèn lớp cấp phối đá dăm ................................................................ 20 2. Thi công lớp dưới cấp phối đá dăm dày 16 cm...................................... 20 a. Khối lượng cấp phối đá dăm .............................................................. 20 b. Vận chuyển vật liệu cấp phối đá dăm ................................................ 21 c. San rải vật liệu cấp phối đá dăm......................................................... 22 d. Lu lèn lớp móng dưới cấp phối đá dăm dày 16 cm............................ 23 3. Thi công lớp móng trên cấp phối đá dăm dày 14cm.............................. 25 a. Khối lượng lớp móng trên cấp phối đá dăm...................................... 25 b. Vận chuyển vật liệu cấp phối đá dăm ................................................ 25 c. San rải vật liệu cấp phối đá dăm......................................................... 26 d. Lu lèn lớp cấp phối............................................................................. 27 II. Thi công lớp đá dăm Macadam ................................................................. 28 1. Trình tự và công nghệ thi công .............................................................. 28 a. Vận chuyển vật liệu đá dăm ra hiện trường ....................................... 28 b. Rải lớp đá dăm Macadam................................................................... 28 c. Lu lèn .................................................................................................. 28 2. Thi công lớp móng dưới đá dăm Macadam dày 10 cm ......................... 29 a. Khối lượng cấp phối đá dăm .............................................................. 29 b. Vận chuyển vật liệu đá dăm ............................................................... 29 c. San rải vật liệu đá dăm ....................................................................... 30 d. Lu lèn lớp móng dưới đá dăm Macadam dày 10 cm ......................... 31 3. Thi công lớp móng trên đá dăm Macadam dày 8 cm............................. 33 a. Khối lượng cấp phối đá dăm .............................................................. 33 b. Vận chuyển vật liệu đá dăm ............................................................... 34 c. San rải vật liệu đá dăm ....................................................................... 34 d. Lu lèn lớp móng dưới đá dăm Macadam dày 10 cm ......................... 35 III. Thi công lớp bê tông nhựa ....................................................................... 35 1. Trình tự và công nghệ thi công .............................................................. 35 b. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa ra hiện trường............................. 36 c. Rải hỗn hợp bê tông nhựa................................................................... 36 d. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa.............................................................. 36 2. Thi công lớp bê tông nhựa nóng hạt thô dày 6 cm................................. 36 a. Khối lượng bê tông nhựa.................................................................... 36 2
- b. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa..................................................... 36 c. Rải hỗn hợp bê tông nhựa................................................................... 37 d. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa.............................................................. 38 2. Thi công lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 4 cm ............................... 40 a. Khối lượng bê tông nhựa.................................................................... 40 b. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa..................................................... 40 c. Rải hỗn hợp bê tông nhựa................................................................... 41 d. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa.............................................................. 41 IV. Kiến nghị quá trình sử dụng lu................................................................. 41 Chương V Tổ chức công tác cung cấp vật tư và vận chuyển vật liệu.............. 47 1. Kế hoạch dự trữ vật liệu ......................................................................... 47 2. Kế hoạch cung cấp thiết bị, máy móc, nhân lực .................................... 48 3
- CHƯƠNG I NHIỆM VỤ VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG I. Nhiệm vụ Nhiệm vụ của tôi trong phần này là thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài L = 9184 m. Dựa vào phần thiết kế kỹ thuật, mặt đường có kết cấu như sau : 5cm BTN nóng hạt mịn 5cm BTN nóng hạt thô Bán thấm nhập cm 12 nhựa 5 5 kg Cấp phối sỏi đồi 20cm II. Khối lượng vật liệu Diện tích mặt đường : F = B.L (m2) Trong đó: B : Bề rộng mặt đường B = 7 m L : Tổng chiều dài tuyến L = 9184 m ⇒ F = 7.9184 = 64288 (m2) 1. Khối lượng vật liệu lớp cấp phối đá dăm dày 20 cm Lớp cấp phối đá dăm được thi công làm 2 lớp : - Lớp móng trên dày 14 cm - Lớp móng dưới dày 16 cm Khối lượng cấp phối đá dăm là : Q1 = K1.F.δ1 Trong đó: K1 : Hệ số lu lèn của lớp cấp phối đá dăm K1 = 1,3 δ1 : Chiều dày lớp cấp phối đá dăm δ1 = 0,2 m ⇒ Q1 = 1,3×64288×0,2 = 25072,32 (m3) Theo định mức tính cho 100 m2 : 4
- Loại Thành phần Đơn vị Định mức Khối lượng Cấp phối m3 19.99 12851.17 Lớp trên Đất dính m3 0.4 257.15 Cát sạn m3 1.02 655.73 Lớp dưới Cấp phối m3 22.85 14689.8 2. Khối lượng đá dăm Macadam dày 18 cm Lớp đá dăm Macadam được thi công thành 2 lớp: - Lớp móng trên dày 8 cm - Lớp móng dưới dày 10 cm Khối lượng đá dăm Macadam : Q2 = K2.F. δ2 Trong đó : K2 : Hệ số lu lèn lớp đá dăm Macadam K2 = 1,3 δ2 : Bề dày lớp đá dăm Macadam δ2=18 cm 3 ⇒ Q2 = 1,3×64288×0,18 = 15043,39 (m ) Theo định mức tính cho 100 m2 : Loại Thành phần Đơn vị Định mức Khối lượng Đá 4x6 m3 10,56 6.788,81 Lớp trên Đá 2x4 m3 0,28 180 Đá 1x2 m3 0,29 186,43 Đá 0,5x1 m3 0,39 250,72 Lớp dưới Đá 4x6 m3 13,2 8.486,01 3. Khối lượng bê tông nhựa nóng Lớp bê tông nhựa được thi công làm 2 lớp : - Lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 4 cm - Lớp bê tông nhựa nóng hạt thô dày 6 cm Khối lượng bê tông nhựa nóng hạt mịn là : Q3 = γ3.F.δ3 Trong đó: γ3 : Khối lượng bê tông nhựa đã được lèn chặt γ3 = 2,32 (tấn/m3) δ3 : Chiều dày lớp δ3 = 0,04 m F : Diện tích mặt đường F = B.L = 11×9184 = 101024 m2 5
- ⇒ Q3 = 2,32×101024×0,04 = 4445,05 (T) Khối lượng bê tông nhựa nóng hạt thô là : Q4 = γ4.F.δ4 Trong đó: γ4 : Khối lượng bê tông nhựa đã được lèn chặt γ4 = 2,32 (tấn/m3) δ4 : Chiều dày lớp δ4 = 0,06 m F : Diện tích mặt đường F = B.L = 11×9184 = 101024 m2 ⇒ Q3 = 2,32×101024×0,06 = 6667,58 (T) Theo định mức tính cho 100 m2 : Loại Thành phần Đơn vị Định mức Khối lượng Lớp trên BTN nóng hạt mịn T 9,696 9.796,27 Lớp dưới BTN nóng hạt thô T 13,94 20.144,34 Dựa vào khối lượng vật liệu theo định mức so với tính toán không chênh lệch nhau nhiều và để đảm bảo đủ khối lượng vật liệu cần thiết cho xây dựng ⇒ vật liệu được chuẩn bị theo định mức. Khối lượng vật liệu được tổng hợp vào bảng sau : STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng 1 BTN nóng hạt mịn T 9.796,27 2 BTN nóng hạt thô T 20.144,34 3 Đá 4x6 m3 15.274,82 4 Đá 2x4 m3 180 5 Đá 1x2 m3 186,43 6 Đá 0,5x1 m3 250,72 7 Cấp phối đá dăm m3 28.453,85 III. Yêu cầu vật liệu Để kết cấu áo đường đảm bảo yêu cầu chung thì các lớp kết cấu áo đường phải đảm bảo được các yêu cầu về vật liệu sau: 1. Lớp cấp phối đá dăm dày 30 cm Để đảm bảo lớp cấp phối đá dăm hình thành được cường độ, chúng phải đạt được các yêu cầu về thành phần hạt, về độ cứng, về độ sạch (ít lẫn đất thông qua chỉ số dẻo), về tỉ lệ hạt dẹt, chỉ số nghiền. - Lượng tổn thất LA (Lốt Angơlét ) ≤ 40% theo trọng lượng. 6
- - Tỷ lệ hạt dẹt (theo trọng lượng ) ≤ 5% ( 22 TCN 57-84); hạt dẹt có chiều rộng > 25 mm, bề dày < 1/5, chiều dài ≤ 5%. - Chỉ số dẻo ≤ 6% (TCN 4197-86 ). - Giới hạn chảy (theo thí nghiệm AASHTO ≤ 25) ;Chỉ số CBR (Ngậm nước 4 ngày, tối thiểu 80% ). Quy định của cục đường bộ Việt Nam, tỷ lệ các hạt lọt qua sàng như sau: Đường kính mắt sàng Tỉ lệ lọt qua sàng mm % 50,0 100 37,5 70 ÷ 80 25,0 40 ÷ 80 12,5 30 ÷ 60 4,75 20 ÷ 45 2,0 10 ÷ 35 0,425 5 ÷ 25 0,075 2 ÷ 12 2. Lớp đá dăm Macadam dày 18 cm Đá phải đồng đều, có hình khối sắc cạnh, cường độ từ 600÷800 kg/cm2 độ hao mòn của đá ≤ 50 % (thí nghiệm trong thùng quay). 3. Lớp bê tông nhựa Vật liệu bê tông nhựa có thành phần cốt liệu bột khoáng và nhựa đạt được cấp phối tốt nhất được sản xuất tại xí nghiệp ở nhiệt độ 140÷1700C. Loại nhựa được chế tạo từ dầu mỏ có độ kim lún 60/90. Bê tông nhựa phải đảm bảo các yêu cầu về độ chặt tiêu chuẩn, các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa rải nóng và đảm bảo được nhiệt độ nhựa lúc thi công. - Nhiệt độ lúc rải bê tông nhựa phải đảm bảo lớn hơn 100 ÷ 120o. - Lớp bê tông nhựa hạt mịn có kích thước hạt lớn nhất là 15 mm. - Lớp bê tông nhựa hạt thô có kích thước lớn nhất là 40 mm. IV. Phạm vi cung cấp nguyên vật liệu - Cấp phối đá dăm tập trung ở đoạn Km4 cách tuyến một đoạn 0,5Km - Đá dăm Macadam được tập trung ở đoạn Km1 cách tuyến một đoạn 0,5 Km. 7
- - Hỗn hợp bê tông nhựa được cung cấp tại xí nghiệp bê tông nhựa nằm ở phía trên đầu tuyến, cách đầu tuyến 2 Km. Tất cả các vật liệu dùng để xây dựng mặt đường đều được chở bằng xe Maz200 có khối lượng một chuyến là 7 tấn với dung tích là 5 m3. 8
- CHƯƠNG II TỔ CHỨC THI CÔNG I. Điều kiện thi công 1. Thời gian thi công Thời gian thi công toàn bộ lớp mặt được giao thầu giới hạn trong phạm vi 5 tháng. Căn cứ vào tình hình thời tiết của khu vực: - Mùa thu bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 - Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 Dựa vào biểu đồ lượng mưa, ngày mưa, biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm, lượng bốc hơi, hướng gió, nhận thấy thời gian thi công từ tháng 11 đến tháng 4 là thuận lợi nhất. Trong khoảng thời gian này lượng mưa thấp (tháng cao nhất là tháng 11 lượng mưa 500 mm), nhiệt độ không cao lắm (cao nhất là tháng 4 có nhiệt độ trung bình 310C ). Số ngày có thời tiết xấu cũng thấp nhất so với khoảng thời gian khác trong năm. Ngoài ra lượng bốc hơi, độ ẩm và ảnh hưởng của gió cũng không đáng kể, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thi công. Do đó, quyết định chọn ngày khởi công 1/12 và kết thúc vào ngày 30/4. Bảng chi tiết các ngày Tháng Số ngày Ngày chủ nhật Ngày lễ Ngày thời tiết xấu 12 31 4 1 8 1 30 5 0 5 2 28 5 3 3 3 31 4 0 1 4 30 4 0 3 Tổng cộng 122 22 4 20 Số ngày thực tế thi công được tính theo hai điều kiện và lấy giá trị nhỏ hơn. Thd = T1 - Σ tng = 122 - 22 - 4 = 96 ngày Thd = T1 - tx = 122 - 20 = 102 ngày Vậy số ngày thực tế thi công là Thd = 96 (ngày) 2. Đơn vị thi công Việc thi công tuyến đường được sở giao thông vận tải của tỉnh giao cho Công ty xây dựng cầu đường đảm nhiệm. Công ty này với đội ngũ cán bộ có 9
- năng lực, lãnh đạo có trình độ quản lý, tổ chức thi công tốt. Đội ngũ công nhân có tay nghề và tinh thần tự giác cao. Mặt khác, Công ty có quá trình lâu dài trong công tác xây dựng đường nên có đầy đủ kinh nghiệm và hoàn thành đúng tiến độ, thi công với chất lượng cao. Đơn vị được trang bị đầy đủ các loại máy móc và các thiết bị khác, có đủ khả năng thi công cơ giới toàn bộ mặt đường cấp cao. Máy móc được đơn vị sửa chữa thường xuyên nên trong quá trình thi công làm việc liên tục. 3. Điều kiện thi công Địa hình tuyến là địa hình vùng thềm núi, không gây cản trở khó khăn lắm cho thi công. Tuyến thi công từ ngày 1/12/98 đến ngày 30/4/99. Đây là thời gian hoàn toàn vào mùa khô, chịu ảnh hưởng của cơn gió lào mang không khí nóng, lượng mưa nhỏ nên thuận lợi cho việc xây dựng. Không bị ảnh hưởng bất lợi cho 2 lớp bê tông rải nóng. Số thời tiết xấu thấp nhất so với các tháng trong năm, ảnh hưởng của độ bốc hơi, độ ẩm và chế độ gió không đáng kể nên hoàn toàn phù hợp cho công việc thi công. Dân cư sống rải rác và tập trung theo bản làng dọc theo tuyến. Dân ở đây có tinh thần cách mạng cao, chấp hành các chính sách của đảng và nhà nước. Việc xây dựng tuyến đáp ứng được nhu cầu thiết thực của họ do đó họ hết lòng ủng hộ nên việc chọn đơn vị đóng quân, tổ chức đời sống cho cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian thi công có nhiều thuận lợi. II. Phương pháp tổ chức thi công 1. Chọn phương pháp tổ chức thi công Trong xây dựng đường có 3 phương pháp tổ chức thi công : Phân đoạn, tuần tự, dây chuyền. Mỗi phương pháp tổ chức thi công sẽ giải quyết vấn đề tổ chức lực lượng thi công ( gồm người và xe máy ) vấn đề phối hợp các khâu thi công về không gian, thời gian... cũng khác nhau, do đó về cung ứng vật tư sẽ được giải quyết khác nhau và thứ tự đưa các đoạn đường hoàn thành vào sử dụng cũng sẽ khác nhau. - Căn cứ vào điều kiện thi công, tuyến dài 9184 m, đơn vị thi công được trang bị máy móc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, công nhân có tay nghề cao, tinh thần lao động tốt . - Dựa trên cơ sở ưu, khuyết điểm của từng phương pháp tổ chức thi công và căn cứ vào điều kiện thi công thực tế của tuyến với khối lượng thi công dọc tuyến đồng đều, khả năng cung cấp vật liệu của cơ sở vật chất đảm bảo, đơn 10
- vị thi công có năng lực tốt, do đó chọn phương pháp tổ chức thi công dây chuyền. Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền: là phương pháp tổ chức mà ở đó quá trình thao tác được phân chia thành những bước công việc có quan hệ chặt chẽ với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Việc sản xuất sản phẩm được tiến hành liên tục, đồng đều theo một hướng và trong một thời điểm nào đó sẽ đồng thời thi công trên tất cả các nơi làm việc của dây chuyền. Phương pháp thi công theo dây chuyền là phương pháp thi công có nhiều ưu điểm. - Sau thời kỳ triển khai dây chuyền, các đoạn đường làm xong được đưa vào sử dụng một cách liên tục, tạo thuận lợi cho mọi mặt thi công, đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế của đường. - Máy móc, phương tiện được tập trung trong các đơn vị chuyên nghiệp nên tạo điều kiện sử dụng chúng có lợi nhất, dễ bảo dưỡng sửa chữa, dễ quản lý kiểm tra, đảm bảo máy móc làm việc có năng suất và các chỉ tiêu sử dụng khác cao. - Công nhân được chuyên nghiệp hoá do đó tạo điều kiện nâng cao nghệp vụ, nâng cao tay nghề, tăng năng suất và chất lượng công tác. - Công việc thi công hàng ngày chỉ tập trung trong chiều dài triển khai dây chuyền nên dễ chỉ đạo và kiểm tra, nhất là sau khi dây chuyền đã đi vào ổn định. - Tạo điều kiện nâng cao trình độ tổ chức thi công, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật do đó giảm được khối lượng công tác dở dang. 2. Các thông số dây chuyền Thời gian hoạt động của dây chuyền Thd: là tổng thời gian làm việc trên tuyến đường xây dựng của mọi lực lượng lao động và xe máy của dây chuyền, tính từ lúc bắt đầu công việc của phân đội đầu tiên đến khi kết thúc công việc của phân đội cuối cùng. Thời gian triển khai dây chuyền Tkt: là thời gian cần thiết để lần lượt đưa toàn bộ các phương tiện sản xuất vào hoạt động theo đúng trình tự của quá trình công nghệ thi công, tính từ lúc dây chuyền chuyên nghiệp bắt đầu triển khai đến khi dây chuyền cuối cùng trong dây chuyền tổng hợp bắt đầu hoạt động. Lấy Tkt = 10 ngày. Thời kỳ hoàn tất của dây chuyền Tht: là thời gian cần thiết để lần lượt đưa toàn bộ các phương tiện sản xuất ra khỏi hoạt động của dây chuyền sau khi các phương tiện này đã hoàn thành công việc của mình theo đúng quá trình công 11
- nghệ thi công, tính từ lúc chiếc máy đầu tiên của dây chuyền chuyên nghiệp đầu tiên kết thúc công việc đến khi chiếc máy cuối cùng cũng hoàn tất công việc của mình. Lấy Tht = 10 ngày. Đoạn công tác của dây chuyền L: là đoạn đường được thi công bằng một dây chuyền độc lập ⇒ L = 9,184 Km. Tốc độ của dây chuyền V: là chiều dài đoạn đã làm xong hoàn thành trong một ca. L Tốc độ của dây chuyền xác định theo công thức: V = (m/ca) (Thd − Tkt )n Trong đó : L : Chiều dài đoạn công tác L = 9184 m Thd : Thời gian hoạt động của dây chuyền Thd = 96 ngày Tkt : Thời gian khai triển Tkt = 10 ngày ⇒ V = 106,79 m/ca Tốc độ thi công trong thực tế thông thường lấy lớn hơn so với tính toán ⇒ chọn tốc độ dây chuyền V = 120 m/ca. Thời kỳ ổn định của dây chuyền Tod : là thời kỳ hoạt động đồng thời của tất cả các dây chuyền chuyên nghiệp thuộc dây chuyền tổng hợp với tốc độ không đổi, tính từ lúc kết thúc thời kỳ khai triển dây chuyền đến khi bắt đầu hoàn tất dây chuyền. Ta có : Tod = Thd - (Tkt - Tht) Trong đó : Tod: Thời gian hoạt động của dây chuyền Tod = 96 ngày Tkt : Thời gian khai triển của dây chuyền Tkt = 10 ngày Tht : Thời gian hoàn tất của dây chuyền Tht = 10 ngày ⇒ Tod = 96 - (10+10) = 76 ngày T 76 - Hệ số hiệu quả Khq = od = = 0,8 Thd 96 Thq + 1 0,8 + 1 - Hệ số hiệu quả Ktc = = = 0,9 2 2 Vậy Khq = 0,8 > 0,7 ⇒ Sử dụng phương án tổ chức dây chuyền Ktc = 0,9 > 0,85 có hiệu quả tốt. III. Chọn hướng thi công Căn cứ vào phạm vi cung cấp vật liệu cho toàn tuyến: 12
- - Vị trí mỏ đá dăm Macadam nằm ở đoạn Km1 cách tuyến một đoạn 0,5 Km. - Vị trí mỏ cấp phối đá dăm nằm ở đoạn Km4 cách tuyến một đoạn 0,5 Km. - Vị trí xí nghiệp sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa nằm ở phía đầu tuyến cách tuyến một đoạn 2 Km. T A B XNSX BTN Mỏ đá dăm Mỏ cấp Macadam phối Căn cứ vào điều kiện thi công thực tế ⇒ chọn hướng thi công từ A→B. Ưu điểm của hướng thi công này có thể vận dụng mặt đường làm xong để vận chuyển vật liệu cho các đoạn thi công sau, hạ được giá thành công tác vận chuyển, đồng thời lợi dụng được xe vận chuyển liên tục lèn ép mặt đường, làm cho mặt đường chóng hình thành cường độ. Tuy nhiên trong trường hợp này việc tổ chức xe vận chuyển sẽ khó khăn do số xe vận chuyển thay đổi theo cự ly vận chuyển. 13
- CHƯƠNG III CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Công tác chuẩn bị trong quá trình xây dựng mặt đường bao gồm các công việc sau: - Cắm lại các hệ thống tim và cọc hai mép phần xe chạy - Thi công lòng đường - Đầm nén lòng đường (K = 0,9 ÷ 0,95) I. Yêu cầu khi thi công lòng đường - Đạt kích thước bề rộng B =7m - Đạt kích thước chiều sâu h = 0,58m - Đáy lòng đường có hình dạng mui luyện như thiết kế mặt, những đoạn đường cong thì lòng đường cũng phải có siêu cao. - Đáy lòng đường phải được đầm nén và đạt độ chặt K = 0,9 ÷ 0,95, phát hiện ra những chỗ nền đất yếu để kịp thời xử lý. - Thành lòng đường phải tương đối vững chắc và thẳng đứng II. Phương pháp xây dựng lòng đường Đối với xây dựng lòng đường có 3 phương pháp: đắp lề hoàn toàn, đào lòng đường hoàn toàn, đắp lề một phần đào lòng đường một phần. Căn cứ vào ưu nhược điểm của các phương pháp trên ⇒ chọn phương án đào lòng đường một phần, đắp lề đường một phầnđể thi công, sử dụng đất đào lòng đường để đắp lề đường. Dựa vào kết cấu mặt đường với chiều dày 58 cm và phần gia cố được làm giống như kết cấu mặt đường dày 10cm. Do đó, chọn phương án đào lòng đường để đắp lề đường như hình vẽ. Đất đào lòng đường thừa được chuyển sang ngang. B=12m 4% 4% Δh=0,1 m 2% 2% 0.48m a=0.5m b=11m 2m 14
- Khối lượng đắp lề đường trong 1 ca tính bằng : V = 2.F.L (m3) Trong đó : L : chiều dài đoạn thi công trong 1 ca L = 120m F : diện tích phần đắp lề đường được tính theo công thức: a + (m.Δh + a ) a 2 .i 0 F= Δh + 2 2 Với m : độ dốc mái ta luy m = 1,5 a : bề rộng lề đường a = 0,5m i0 : độ dốc ngang lề i0 = 4% Δh : Chiều dày phần gia cố lề Δh = 0,1 m 0,5 + (1,5.0,1 + 0,5) 0,5 2.4% ⇒F= 0,1 + = 0,0625 m2 2 2 ⇒ V = 2×0,0625×120 = 15 (m3) Khối lượng đào lòng đường V = h.B.L Trong đó h : Chiều dày khối lượng đào h = 0,48 m B : Bề rộng phần đào B=7m L : Chiều dài đoạn công tác L = 120 m 3 ⇒ V = 0,48×7×120 = 403,2 m III. Đào lòng đường Sử dụng máy san D144 làm máy chủ đạo để đào lòng đường với sơ đồ chạy máy như hình vẽ. Khi đào đất góc đẩy α = 40°, chiều dài lưỡi san 2 m. Khi vận chuyển đất góc đẩy α = 50°, chiều dài lưỡi 2,4 m. Sơ đồ chạy máy san đào lòng đường 1 2 3 4 5 6 7 8 8 : hành trình san lại lòng đường 1,3,5,6,7 : các hành trình xén đất 15
- 2,4 : các hành trình chuyển đất đắp 60.T.F.L.K t Năng suất của máy được tính : N = (m3/ca) t Trong đó: T : Thời gian làm việc trong 1 ca T = 8 h Kt: Hệ số sử dụng thời gian Kt = 0,7 F : Diện tích đào lòng đường F = b.h = 0,48×7 = 3,36 m2 L : Chiều dài đoạn thi công trong 1 ca L = 120 m t : Thời gian làm việc trong 1 chu kỳ n n n t = 2.L.( x + c + s ) + 2.t’.(nx+ no + nS) Vx Vc Vs Với t’ : Thời gian quay đầu t’ = 5 phút nx, nc, nS : Số lần máy xén, chuyển và san đất trong 1 chu kỳ, được xác định theo sơ đồ ⇒ nx = 5; nc = 2; ns = 1 Vx, Vc, VS : Tốc độ máy xén, chuyển và san đất. Vx = 37,5; Vc = 41,2; Vs = 100 (m/phút ) 5 2 1 ⇒ t = 2×120.( + + ) + 2×5×(5+ 2 + 1) = 126 (phút) 37,5 41,2 100 60.8.3,36.120.0,7 ⇒N= = 1075,2 (m3/ca) 126 V 403,2 Vậy số ca cần thiết trên một đoạn thi công : n = = = 0,375 ca N 1075,2 Sau khi hoàn thành quá trình này, phải tiến hành các biện pháp thoát nước tạm thời như xẻ rãnh ngang... tránh làm nước đọng, phá hoại kết cấu lòng đường mới đào. Trong suốt quá trình thi công lòng đường phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ dốc lòng đường bằng máy đo đạc, đồng thời kiểm tra hình dạng lòng đường bằng thước mẫu nhằm đảm bảo khi thi công xong có những sai số nằm trong phạm vi cho phép. Sai số cho phép khi thi công lòng đường là: - Bề rộng lòng đường cho phép sai số ± 10cm. - Độ dốc ngang và dọc của lòng đường sai số ± 5%. - Độ bằng phẳng theo chiều ngang không được lớn hơn 2,5cm. 16
- IV. Đầm nén lòng đường Để tăng cường độ đất lòng đường sau khi làm xong thì cần tiến hành đầm nén sao cho lòng đường bằng phẳng, có độ mui luyện theo thiết kế. Sau khi đầm nén xong lòng đường phải đạt được độ chặt yêu cầu K = 0.9÷0,95. 1. Chọn phương tiện đầm nén Việc chọn phương tiện đầm nén có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của công tác đầm nén. Phương tiện đầm nén phải có áp lực đầm nén lớn hơn cường độ giới hạn của lớp vật liệu. Tuy nhiên, áp lực đầm nén cũng không được lớn hơn trị số cường độ giới hạn của lớp vật liệu quá nhiều. Vì như vậy vật liệu sẽ bị trồi, biến dạng dưới tác dụng của phương tiện đầm nén nhưng nếu áp lực nhỏ hơn cường độ giới hạn của lớp vật liệu thì việc đầm nén sẽ không hiệu quả, không đạt độ chặt yêu cầu và tốn nhiều công. Trị số cường độ giới hạn của lớp vật liệu sẽ thay đổi với xu hướng tăng dần trong suốt quá trình đầm nén, do đó việc chọn phương tiện đầm nén phải xét cường độ giới hạn của lớp vật liệu tại thời điểm cuối của quá trình đầm nén. Dùng loại lu 6 tấn có 2 bánh 2 trục, bề rộng bánh sau 1,5m, áp lực trung bình của lu 7÷15 kg/cm2. 2. Sơ đồ lu Việc thiết kế bố trí sơ đồ lu đảm bảo các yêu cầu sau: - Số lần tác động đầm nén phải đồng đều khắp mặt đường. - Bố trí đầm nén sao cho tạo điều kiện tăng nhanh hiệu quả đầm nén, tạo được hình dáng như thiết kế trắc ngang mặt đường. - Phải bố trí sao cho các vệt bánh lu chồng lên vệt bánh lu trước ít nhất là 15÷20 cm. Sơ đồ lu bánh sắt 6 tấn ( 2 bánh 2 trục ) 7m 1 15 150 2 3 80 70 4 5 6 7 8 9 10 17
- 3. Tổng số hành trình lu Với sơ đồ như hình vẽ trên, để đạt được độ chặt K= 0.9÷0.95 thì lu phải chạy 6 lần/điểm. Tổng số hành trình lu được tính: N = nck.nht n yc Trong đó : nck : Số chu kỳ cần phải thực hiện nck = n Với : nyc : Số lần yêu cầu tác dụng nyc = 6 lần n : Số lần tác dụng được sau một chu kỳ n=2 6 ⇒ nck = = 3 (lần) 2 nht : Số hành trình lu phải thực hiện trong một chu kỳ nht = 10 ⇒ N = 3×10 =30 (lần) 4. Năng suất và số ca lu cần thiết Năng suất đầm nén lòng đường của lu phụ thuộc vào hành trình lu trong một chu kỳ và được xác định theo công thức: T.K t .L P= Km/ca (L + 0,01.L ) .N.β V Trong đó: T : Thời gian làm việc trong 1 ca T = 8 h Kt : Hệ số sử dụng thời gian Kt = 0,9 L : Chiều dài đoạn thi công L = 0,12 Km β : Hệ số ảnh hưởng do lu không chính xác β = 1,25 V : Vận tốc lu V = 2 Km/h N : Tổng số hành trình lu N = 30 lần 8.0,9.0,12 ⇒P= = 0,38 Km/ca (0,12 + 0,01.0,12) .30.1,25 2 L 0,12 Số ca lu cần thiết n = = = 0,32 (ca) P 0,38 18
- V. Đầm nén lề đường Do bề rộng lề đường hẹp nên dùng đầm cóc để đầm nén lề đường. Theo kinh nghiệm thực tế sản xuất, năng suất của đầm cóc là P = 0.3 Km/ca. 2.L 2.0.12 Số ca cần thiết để đầm lề đường là: n = = = 0,8 (ca) P 0,3 19
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô "
21 p | 729 | 233
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công
156 p | 441 | 210
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00 - Nguyễn Đức
47 p | 258 | 107
-
Đồ án tốt nghiệp: Thi công nhịp cầu Trươi ờ Hương Sơn – Hà Tĩnh
68 p | 220 | 97
-
Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng
35 p | 175 | 94
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Bệnh viện đa khoa - Kiến An - Hải Phòng
270 p | 195 | 81
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ - Bản Thí
191 p | 129 | 72
-
Đồ án tốt nghiệp: Phương án kinh tế kỹ thuật xây dựng lưới khống chế cơ sở bằng công nghệ GPS cho khu đô thị tại xã Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội
49 p | 107 | 52
-
Đồ án: Thiết kế tổ chức thi công công trình
132 p | 111 | 47
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội
264 p | 94 | 39
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Khu Giảng Đường C1 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
192 p | 61 | 27
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên
153 p | 54 | 23
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ
215 p | 50 | 17
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế thi công cầu Cái Môn
21 p | 40 | 17
-
Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức giao thông trên đường trục chính đô thị đoạn từ Nhổn – Cửa Nam
65 p | 39 | 14
-
Đồ án tốt nghiệp: Đề xuất phương án tổ chức giao thông tại nút Kim Mã - Ngọc khánh
77 p | 24 | 8
-
Đồ án tốt nghiệp: Đề xuất phương án tổ chức giao thông tại nút Đại La - Phố Vọng thành phố Hà Nội
83 p | 27 | 7

markdown:
# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
Chia sẻ: Caoxuan Hoi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49
lượt xem 197
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100121/caoxuanhoi/80x100/1181339556822.jpg)
##
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
I. Nhiệm vụ Nhiệm vụ của tôi trong phần này là thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài L = 9184 m. Dựa vào phần thiết kế kỹ thuật, mặt đường có kết cấu như sau : II. Khối lượng vật liệu Diện tích mặt đường : F = B.L (m2) Trong đó: B : Bề rộng mặt đường B = 7 m L : Tổng chiều dài tuyến L = 9184 m Þ F = 7.9184 = 64288 (m2)
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
- TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
- Mục lục Phần III TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG ............................ 0 Chương I Nhiệm vụ và khối lượng thi công ...................................................... 4 I. Nhiệm vụ....................................................................................................... 4 II. Khối lượng vật liệu ...................................................................................... 4 1. Khối lượng vật liệu lớp cấp phối đá dăm dày 30 cm ............................... 4 2. Khối lượng đá dăm Macadam dày 18 cm ................................................ 5 3. Khối lượng bê tông nhựa nóng................................................................. 5 III. Yêu cầu vật liệu.......................................................................................... 6 1. Lớp cấp phối đá dăm dày 30 cm .............................................................. 6 2. Lớp đá dăm Macadam dày 18 cm ............................................................ 7 3. Lớp bê tông nhựa...................................................................................... 7 IV. Phạm vi cung cấp nguyên vật liệu ............................................................ 7 Chương II Tổ chức thi công ............................................................................... 9 I. Điều kiện thi công ......................................................................................... 9 1. Thời gian thi công .................................................................................... 9 2. Đơn vị thi công......................................................................................... 9 3. Điều kiện thi công .................................................................................. 10 II. Phương pháp tổ chức thi công ................................................................... 10 1. Chọn phương pháp tổ chức thi công ...................................................... 10 2. Các thông số dây chuyền........................................................................ 11 III. Chọn hướng thi công ................................................................................ 12 Chương III Công tác chuẩn bị .......................................................................... 14 I. Yêu cầu khi thi công lòng đường................................................................ 14 II. Phương pháp xây dựng lòng đường........................................................... 14 III. Đào lòng đường ........................................................................................ 15 IV. Đầm nén lòng đường............................................................................... 17 1. Chọn phương tiện đầm nén .................................................................... 17 2. Sơ đồ lu................................................................................................... 17 3. Tổng số hành trình lu ............................................................................. 18 4. Năng suất và số ca lu cần thiết ............................................................... 18 V. Đầm nén lề đường ..................................................................................... 19 Chương IV Quy trình công nghệ thi công các lớp kết cấu mặt ....................... 20 I. Thi công lớp cấp phối đá dăm..................................................................... 20 1
- 1. Trình tự và công nghệ thi công .............................................................. 20 a. Vận chuyển cấp phối đá dăm đến hiện trường thi công..................... 20 b. Dải cấp phối đá dăm.......................................................................... 20 c. Lu lèn lớp cấp phối đá dăm ................................................................ 20 2. Thi công lớp dưới cấp phối đá dăm dày 16 cm...................................... 20 a. Khối lượng cấp phối đá dăm .............................................................. 20 b. Vận chuyển vật liệu cấp phối đá dăm ................................................ 21 c. San rải vật liệu cấp phối đá dăm......................................................... 22 d. Lu lèn lớp móng dưới cấp phối đá dăm dày 16 cm............................ 23 3. Thi công lớp móng trên cấp phối đá dăm dày 14cm.............................. 25 a. Khối lượng lớp móng trên cấp phối đá dăm...................................... 25 b. Vận chuyển vật liệu cấp phối đá dăm ................................................ 25 c. San rải vật liệu cấp phối đá dăm......................................................... 26 d. Lu lèn lớp cấp phối............................................................................. 27 II. Thi công lớp đá dăm Macadam ................................................................. 28 1. Trình tự và công nghệ thi công .............................................................. 28 a. Vận chuyển vật liệu đá dăm ra hiện trường ....................................... 28 b. Rải lớp đá dăm Macadam................................................................... 28 c. Lu lèn .................................................................................................. 28 2. Thi công lớp móng dưới đá dăm Macadam dày 10 cm ......................... 29 a. Khối lượng cấp phối đá dăm .............................................................. 29 b. Vận chuyển vật liệu đá dăm ............................................................... 29 c. San rải vật liệu đá dăm ....................................................................... 30 d. Lu lèn lớp móng dưới đá dăm Macadam dày 10 cm ......................... 31 3. Thi công lớp móng trên đá dăm Macadam dày 8 cm............................. 33 a. Khối lượng cấp phối đá dăm .............................................................. 33 b. Vận chuyển vật liệu đá dăm ............................................................... 34 c. San rải vật liệu đá dăm ....................................................................... 34 d. Lu lèn lớp móng dưới đá dăm Macadam dày 10 cm ......................... 35 III. Thi công lớp bê tông nhựa ....................................................................... 35 1. Trình tự và công nghệ thi công .............................................................. 35 b. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa ra hiện trường............................. 36 c. Rải hỗn hợp bê tông nhựa................................................................... 36 d. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa.............................................................. 36 2. Thi công lớp bê tông nhựa nóng hạt thô dày 6 cm................................. 36 a. Khối lượng bê tông nhựa.................................................................... 36 2
- b. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa..................................................... 36 c. Rải hỗn hợp bê tông nhựa................................................................... 37 d. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa.............................................................. 38 2. Thi công lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 4 cm ............................... 40 a. Khối lượng bê tông nhựa.................................................................... 40 b. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa..................................................... 40 c. Rải hỗn hợp bê tông nhựa................................................................... 41 d. Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa.............................................................. 41 IV. Kiến nghị quá trình sử dụng lu................................................................. 41 Chương V Tổ chức công tác cung cấp vật tư và vận chuyển vật liệu.............. 47 1. Kế hoạch dự trữ vật liệu ......................................................................... 47 2. Kế hoạch cung cấp thiết bị, máy móc, nhân lực .................................... 48 3
- CHƯƠNG I NHIỆM VỤ VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG I. Nhiệm vụ Nhiệm vụ của tôi trong phần này là thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài L = 9184 m. Dựa vào phần thiết kế kỹ thuật, mặt đường có kết cấu như sau : 5cm BTN nóng hạt mịn 5cm BTN nóng hạt thô Bán thấm nhập cm 12 nhựa 5 5 kg Cấp phối sỏi đồi 20cm II. Khối lượng vật liệu Diện tích mặt đường : F = B.L (m2) Trong đó: B : Bề rộng mặt đường B = 7 m L : Tổng chiều dài tuyến L = 9184 m ⇒ F = 7.9184 = 64288 (m2) 1. Khối lượng vật liệu lớp cấp phối đá dăm dày 20 cm Lớp cấp phối đá dăm được thi công làm 2 lớp : - Lớp móng trên dày 14 cm - Lớp móng dưới dày 16 cm Khối lượng cấp phối đá dăm là : Q1 = K1.F.δ1 Trong đó: K1 : Hệ số lu lèn của lớp cấp phối đá dăm K1 = 1,3 δ1 : Chiều dày lớp cấp phối đá dăm δ1 = 0,2 m ⇒ Q1 = 1,3×64288×0,2 = 25072,32 (m3) Theo định mức tính cho 100 m2 : 4
- Loại Thành phần Đơn vị Định mức Khối lượng Cấp phối m3 19.99 12851.17 Lớp trên Đất dính m3 0.4 257.15 Cát sạn m3 1.02 655.73 Lớp dưới Cấp phối m3 22.85 14689.8 2. Khối lượng đá dăm Macadam dày 18 cm Lớp đá dăm Macadam được thi công thành 2 lớp: - Lớp móng trên dày 8 cm - Lớp móng dưới dày 10 cm Khối lượng đá dăm Macadam : Q2 = K2.F. δ2 Trong đó : K2 : Hệ số lu lèn lớp đá dăm Macadam K2 = 1,3 δ2 : Bề dày lớp đá dăm Macadam δ2=18 cm 3 ⇒ Q2 = 1,3×64288×0,18 = 15043,39 (m ) Theo định mức tính cho 100 m2 : Loại Thành phần Đơn vị Định mức Khối lượng Đá 4x6 m3 10,56 6.788,81 Lớp trên Đá 2x4 m3 0,28 180 Đá 1x2 m3 0,29 186,43 Đá 0,5x1 m3 0,39 250,72 Lớp dưới Đá 4x6 m3 13,2 8.486,01 3. Khối lượng bê tông nhựa nóng Lớp bê tông nhựa được thi công làm 2 lớp : - Lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 4 cm - Lớp bê tông nhựa nóng hạt thô dày 6 cm Khối lượng bê tông nhựa nóng hạt mịn là : Q3 = γ3.F.δ3 Trong đó: γ3 : Khối lượng bê tông nhựa đã được lèn chặt γ3 = 2,32 (tấn/m3) δ3 : Chiều dày lớp δ3 = 0,04 m F : Diện tích mặt đường F = B.L = 11×9184 = 101024 m2 5
- ⇒ Q3 = 2,32×101024×0,04 = 4445,05 (T) Khối lượng bê tông nhựa nóng hạt thô là : Q4 = γ4.F.δ4 Trong đó: γ4 : Khối lượng bê tông nhựa đã được lèn chặt γ4 = 2,32 (tấn/m3) δ4 : Chiều dày lớp δ4 = 0,06 m F : Diện tích mặt đường F = B.L = 11×9184 = 101024 m2 ⇒ Q3 = 2,32×101024×0,06 = 6667,58 (T) Theo định mức tính cho 100 m2 : Loại Thành phần Đơn vị Định mức Khối lượng Lớp trên BTN nóng hạt mịn T 9,696 9.796,27 Lớp dưới BTN nóng hạt thô T 13,94 20.144,34 Dựa vào khối lượng vật liệu theo định mức so với tính toán không chênh lệch nhau nhiều và để đảm bảo đủ khối lượng vật liệu cần thiết cho xây dựng ⇒ vật liệu được chuẩn bị theo định mức. Khối lượng vật liệu được tổng hợp vào bảng sau : STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng 1 BTN nóng hạt mịn T 9.796,27 2 BTN nóng hạt thô T 20.144,34 3 Đá 4x6 m3 15.274,82 4 Đá 2x4 m3 180 5 Đá 1x2 m3 186,43 6 Đá 0,5x1 m3 250,72 7 Cấp phối đá dăm m3 28.453,85 III. Yêu cầu vật liệu Để kết cấu áo đường đảm bảo yêu cầu chung thì các lớp kết cấu áo đường phải đảm bảo được các yêu cầu về vật liệu sau: 1. Lớp cấp phối đá dăm dày 30 cm Để đảm bảo lớp cấp phối đá dăm hình thành được cường độ, chúng phải đạt được các yêu cầu về thành phần hạt, về độ cứng, về độ sạch (ít lẫn đất thông qua chỉ số dẻo), về tỉ lệ hạt dẹt, chỉ số nghiền. - Lượng tổn thất LA (Lốt Angơlét ) ≤ 40% theo trọng lượng. 6
- - Tỷ lệ hạt dẹt (theo trọng lượng ) ≤ 5% ( 22 TCN 57-84); hạt dẹt có chiều rộng > 25 mm, bề dày < 1/5, chiều dài ≤ 5%. - Chỉ số dẻo ≤ 6% (TCN 4197-86 ). - Giới hạn chảy (theo thí nghiệm AASHTO ≤ 25) ;Chỉ số CBR (Ngậm nước 4 ngày, tối thiểu 80% ). Quy định của cục đường bộ Việt Nam, tỷ lệ các hạt lọt qua sàng như sau: Đường kính mắt sàng Tỉ lệ lọt qua sàng mm % 50,0 100 37,5 70 ÷ 80 25,0 40 ÷ 80 12,5 30 ÷ 60 4,75 20 ÷ 45 2,0 10 ÷ 35 0,425 5 ÷ 25 0,075 2 ÷ 12 2. Lớp đá dăm Macadam dày 18 cm Đá phải đồng đều, có hình khối sắc cạnh, cường độ từ 600÷800 kg/cm2 độ hao mòn của đá ≤ 50 % (thí nghiệm trong thùng quay). 3. Lớp bê tông nhựa Vật liệu bê tông nhựa có thành phần cốt liệu bột khoáng và nhựa đạt được cấp phối tốt nhất được sản xuất tại xí nghiệp ở nhiệt độ 140÷1700C. Loại nhựa được chế tạo từ dầu mỏ có độ kim lún 60/90. Bê tông nhựa phải đảm bảo các yêu cầu về độ chặt tiêu chuẩn, các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa rải nóng và đảm bảo được nhiệt độ nhựa lúc thi công. - Nhiệt độ lúc rải bê tông nhựa phải đảm bảo lớn hơn 100 ÷ 120o. - Lớp bê tông nhựa hạt mịn có kích thước hạt lớn nhất là 15 mm. - Lớp bê tông nhựa hạt thô có kích thước lớn nhất là 40 mm. IV. Phạm vi cung cấp nguyên vật liệu - Cấp phối đá dăm tập trung ở đoạn Km4 cách tuyến một đoạn 0,5Km - Đá dăm Macadam được tập trung ở đoạn Km1 cách tuyến một đoạn 0,5 Km. 7
- - Hỗn hợp bê tông nhựa được cung cấp tại xí nghiệp bê tông nhựa nằm ở phía trên đầu tuyến, cách đầu tuyến 2 Km. Tất cả các vật liệu dùng để xây dựng mặt đường đều được chở bằng xe Maz200 có khối lượng một chuyến là 7 tấn với dung tích là 5 m3. 8
- CHƯƠNG II TỔ CHỨC THI CÔNG I. Điều kiện thi công 1. Thời gian thi công Thời gian thi công toàn bộ lớp mặt được giao thầu giới hạn trong phạm vi 5 tháng. Căn cứ vào tình hình thời tiết của khu vực: - Mùa thu bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 - Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 Dựa vào biểu đồ lượng mưa, ngày mưa, biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm, lượng bốc hơi, hướng gió, nhận thấy thời gian thi công từ tháng 11 đến tháng 4 là thuận lợi nhất. Trong khoảng thời gian này lượng mưa thấp (tháng cao nhất là tháng 11 lượng mưa 500 mm), nhiệt độ không cao lắm (cao nhất là tháng 4 có nhiệt độ trung bình 310C ). Số ngày có thời tiết xấu cũng thấp nhất so với khoảng thời gian khác trong năm. Ngoài ra lượng bốc hơi, độ ẩm và ảnh hưởng của gió cũng không đáng kể, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thi công. Do đó, quyết định chọn ngày khởi công 1/12 và kết thúc vào ngày 30/4. Bảng chi tiết các ngày Tháng Số ngày Ngày chủ nhật Ngày lễ Ngày thời tiết xấu 12 31 4 1 8 1 30 5 0 5 2 28 5 3 3 3 31 4 0 1 4 30 4 0 3 Tổng cộng 122 22 4 20 Số ngày thực tế thi công được tính theo hai điều kiện và lấy giá trị nhỏ hơn. Thd = T1 - Σ tng = 122 - 22 - 4 = 96 ngày Thd = T1 - tx = 122 - 20 = 102 ngày Vậy số ngày thực tế thi công là Thd = 96 (ngày) 2. Đơn vị thi công Việc thi công tuyến đường được sở giao thông vận tải của tỉnh giao cho Công ty xây dựng cầu đường đảm nhiệm. Công ty này với đội ngũ cán bộ có 9
- năng lực, lãnh đạo có trình độ quản lý, tổ chức thi công tốt. Đội ngũ công nhân có tay nghề và tinh thần tự giác cao. Mặt khác, Công ty có quá trình lâu dài trong công tác xây dựng đường nên có đầy đủ kinh nghiệm và hoàn thành đúng tiến độ, thi công với chất lượng cao. Đơn vị được trang bị đầy đủ các loại máy móc và các thiết bị khác, có đủ khả năng thi công cơ giới toàn bộ mặt đường cấp cao. Máy móc được đơn vị sửa chữa thường xuyên nên trong quá trình thi công làm việc liên tục. 3. Điều kiện thi công Địa hình tuyến là địa hình vùng thềm núi, không gây cản trở khó khăn lắm cho thi công. Tuyến thi công từ ngày 1/12/98 đến ngày 30/4/99. Đây là thời gian hoàn toàn vào mùa khô, chịu ảnh hưởng của cơn gió lào mang không khí nóng, lượng mưa nhỏ nên thuận lợi cho việc xây dựng. Không bị ảnh hưởng bất lợi cho 2 lớp bê tông rải nóng. Số thời tiết xấu thấp nhất so với các tháng trong năm, ảnh hưởng của độ bốc hơi, độ ẩm và chế độ gió không đáng kể nên hoàn toàn phù hợp cho công việc thi công. Dân cư sống rải rác và tập trung theo bản làng dọc theo tuyến. Dân ở đây có tinh thần cách mạng cao, chấp hành các chính sách của đảng và nhà nước. Việc xây dựng tuyến đáp ứng được nhu cầu thiết thực của họ do đó họ hết lòng ủng hộ nên việc chọn đơn vị đóng quân, tổ chức đời sống cho cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian thi công có nhiều thuận lợi. II. Phương pháp tổ chức thi công 1. Chọn phương pháp tổ chức thi công Trong xây dựng đường có 3 phương pháp tổ chức thi công : Phân đoạn, tuần tự, dây chuyền. Mỗi phương pháp tổ chức thi công sẽ giải quyết vấn đề tổ chức lực lượng thi công ( gồm người và xe máy ) vấn đề phối hợp các khâu thi công về không gian, thời gian... cũng khác nhau, do đó về cung ứng vật tư sẽ được giải quyết khác nhau và thứ tự đưa các đoạn đường hoàn thành vào sử dụng cũng sẽ khác nhau. - Căn cứ vào điều kiện thi công, tuyến dài 9184 m, đơn vị thi công được trang bị máy móc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, công nhân có tay nghề cao, tinh thần lao động tốt . - Dựa trên cơ sở ưu, khuyết điểm của từng phương pháp tổ chức thi công và căn cứ vào điều kiện thi công thực tế của tuyến với khối lượng thi công dọc tuyến đồng đều, khả năng cung cấp vật liệu của cơ sở vật chất đảm bảo, đơn 10
- vị thi công có năng lực tốt, do đó chọn phương pháp tổ chức thi công dây chuyền. Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền: là phương pháp tổ chức mà ở đó quá trình thao tác được phân chia thành những bước công việc có quan hệ chặt chẽ với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Việc sản xuất sản phẩm được tiến hành liên tục, đồng đều theo một hướng và trong một thời điểm nào đó sẽ đồng thời thi công trên tất cả các nơi làm việc của dây chuyền. Phương pháp thi công theo dây chuyền là phương pháp thi công có nhiều ưu điểm. - Sau thời kỳ triển khai dây chuyền, các đoạn đường làm xong được đưa vào sử dụng một cách liên tục, tạo thuận lợi cho mọi mặt thi công, đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế của đường. - Máy móc, phương tiện được tập trung trong các đơn vị chuyên nghiệp nên tạo điều kiện sử dụng chúng có lợi nhất, dễ bảo dưỡng sửa chữa, dễ quản lý kiểm tra, đảm bảo máy móc làm việc có năng suất và các chỉ tiêu sử dụng khác cao. - Công nhân được chuyên nghiệp hoá do đó tạo điều kiện nâng cao nghệp vụ, nâng cao tay nghề, tăng năng suất và chất lượng công tác. - Công việc thi công hàng ngày chỉ tập trung trong chiều dài triển khai dây chuyền nên dễ chỉ đạo và kiểm tra, nhất là sau khi dây chuyền đã đi vào ổn định. - Tạo điều kiện nâng cao trình độ tổ chức thi công, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật do đó giảm được khối lượng công tác dở dang. 2. Các thông số dây chuyền Thời gian hoạt động của dây chuyền Thd: là tổng thời gian làm việc trên tuyến đường xây dựng của mọi lực lượng lao động và xe máy của dây chuyền, tính từ lúc bắt đầu công việc của phân đội đầu tiên đến khi kết thúc công việc của phân đội cuối cùng. Thời gian triển khai dây chuyền Tkt: là thời gian cần thiết để lần lượt đưa toàn bộ các phương tiện sản xuất vào hoạt động theo đúng trình tự của quá trình công nghệ thi công, tính từ lúc dây chuyền chuyên nghiệp bắt đầu triển khai đến khi dây chuyền cuối cùng trong dây chuyền tổng hợp bắt đầu hoạt động. Lấy Tkt = 10 ngày. Thời kỳ hoàn tất của dây chuyền Tht: là thời gian cần thiết để lần lượt đưa toàn bộ các phương tiện sản xuất ra khỏi hoạt động của dây chuyền sau khi các phương tiện này đã hoàn thành công việc của mình theo đúng quá trình công 11
- nghệ thi công, tính từ lúc chiếc máy đầu tiên của dây chuyền chuyên nghiệp đầu tiên kết thúc công việc đến khi chiếc máy cuối cùng cũng hoàn tất công việc của mình. Lấy Tht = 10 ngày. Đoạn công tác của dây chuyền L: là đoạn đường được thi công bằng một dây chuyền độc lập ⇒ L = 9,184 Km. Tốc độ của dây chuyền V: là chiều dài đoạn đã làm xong hoàn thành trong một ca. L Tốc độ của dây chuyền xác định theo công thức: V = (m/ca) (Thd − Tkt )n Trong đó : L : Chiều dài đoạn công tác L = 9184 m Thd : Thời gian hoạt động của dây chuyền Thd = 96 ngày Tkt : Thời gian khai triển Tkt = 10 ngày ⇒ V = 106,79 m/ca Tốc độ thi công trong thực tế thông thường lấy lớn hơn so với tính toán ⇒ chọn tốc độ dây chuyền V = 120 m/ca. Thời kỳ ổn định của dây chuyền Tod : là thời kỳ hoạt động đồng thời của tất cả các dây chuyền chuyên nghiệp thuộc dây chuyền tổng hợp với tốc độ không đổi, tính từ lúc kết thúc thời kỳ khai triển dây chuyền đến khi bắt đầu hoàn tất dây chuyền. Ta có : Tod = Thd - (Tkt - Tht) Trong đó : Tod: Thời gian hoạt động của dây chuyền Tod = 96 ngày Tkt : Thời gian khai triển của dây chuyền Tkt = 10 ngày Tht : Thời gian hoàn tất của dây chuyền Tht = 10 ngày ⇒ Tod = 96 - (10+10) = 76 ngày T 76 - Hệ số hiệu quả Khq = od = = 0,8 Thd 96 Thq + 1 0,8 + 1 - Hệ số hiệu quả Ktc = = = 0,9 2 2 Vậy Khq = 0,8 > 0,7 ⇒ Sử dụng phương án tổ chức dây chuyền Ktc = 0,9 > 0,85 có hiệu quả tốt. III. Chọn hướng thi công Căn cứ vào phạm vi cung cấp vật liệu cho toàn tuyến: 12
- - Vị trí mỏ đá dăm Macadam nằm ở đoạn Km1 cách tuyến một đoạn 0,5 Km. - Vị trí mỏ cấp phối đá dăm nằm ở đoạn Km4 cách tuyến một đoạn 0,5 Km. - Vị trí xí nghiệp sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa nằm ở phía đầu tuyến cách tuyến một đoạn 2 Km. T A B XNSX BTN Mỏ đá dăm Mỏ cấp Macadam phối Căn cứ vào điều kiện thi công thực tế ⇒ chọn hướng thi công từ A→B. Ưu điểm của hướng thi công này có thể vận dụng mặt đường làm xong để vận chuyển vật liệu cho các đoạn thi công sau, hạ được giá thành công tác vận chuyển, đồng thời lợi dụng được xe vận chuyển liên tục lèn ép mặt đường, làm cho mặt đường chóng hình thành cường độ. Tuy nhiên trong trường hợp này việc tổ chức xe vận chuyển sẽ khó khăn do số xe vận chuyển thay đổi theo cự ly vận chuyển. 13
- CHƯƠNG III CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Công tác chuẩn bị trong quá trình xây dựng mặt đường bao gồm các công việc sau: - Cắm lại các hệ thống tim và cọc hai mép phần xe chạy - Thi công lòng đường - Đầm nén lòng đường (K = 0,9 ÷ 0,95) I. Yêu cầu khi thi công lòng đường - Đạt kích thước bề rộng B =7m - Đạt kích thước chiều sâu h = 0,58m - Đáy lòng đường có hình dạng mui luyện như thiết kế mặt, những đoạn đường cong thì lòng đường cũng phải có siêu cao. - Đáy lòng đường phải được đầm nén và đạt độ chặt K = 0,9 ÷ 0,95, phát hiện ra những chỗ nền đất yếu để kịp thời xử lý. - Thành lòng đường phải tương đối vững chắc và thẳng đứng II. Phương pháp xây dựng lòng đường Đối với xây dựng lòng đường có 3 phương pháp: đắp lề hoàn toàn, đào lòng đường hoàn toàn, đắp lề một phần đào lòng đường một phần. Căn cứ vào ưu nhược điểm của các phương pháp trên ⇒ chọn phương án đào lòng đường một phần, đắp lề đường một phầnđể thi công, sử dụng đất đào lòng đường để đắp lề đường. Dựa vào kết cấu mặt đường với chiều dày 58 cm và phần gia cố được làm giống như kết cấu mặt đường dày 10cm. Do đó, chọn phương án đào lòng đường để đắp lề đường như hình vẽ. Đất đào lòng đường thừa được chuyển sang ngang. B=12m 4% 4% Δh=0,1 m 2% 2% 0.48m a=0.5m b=11m 2m 14
- Khối lượng đắp lề đường trong 1 ca tính bằng : V = 2.F.L (m3) Trong đó : L : chiều dài đoạn thi công trong 1 ca L = 120m F : diện tích phần đắp lề đường được tính theo công thức: a + (m.Δh + a ) a 2 .i 0 F= Δh + 2 2 Với m : độ dốc mái ta luy m = 1,5 a : bề rộng lề đường a = 0,5m i0 : độ dốc ngang lề i0 = 4% Δh : Chiều dày phần gia cố lề Δh = 0,1 m 0,5 + (1,5.0,1 + 0,5) 0,5 2.4% ⇒F= 0,1 + = 0,0625 m2 2 2 ⇒ V = 2×0,0625×120 = 15 (m3) Khối lượng đào lòng đường V = h.B.L Trong đó h : Chiều dày khối lượng đào h = 0,48 m B : Bề rộng phần đào B=7m L : Chiều dài đoạn công tác L = 120 m 3 ⇒ V = 0,48×7×120 = 403,2 m III. Đào lòng đường Sử dụng máy san D144 làm máy chủ đạo để đào lòng đường với sơ đồ chạy máy như hình vẽ. Khi đào đất góc đẩy α = 40°, chiều dài lưỡi san 2 m. Khi vận chuyển đất góc đẩy α = 50°, chiều dài lưỡi 2,4 m. Sơ đồ chạy máy san đào lòng đường 1 2 3 4 5 6 7 8 8 : hành trình san lại lòng đường 1,3,5,6,7 : các hành trình xén đất 15
- 2,4 : các hành trình chuyển đất đắp 60.T.F.L.K t Năng suất của máy được tính : N = (m3/ca) t Trong đó: T : Thời gian làm việc trong 1 ca T = 8 h Kt: Hệ số sử dụng thời gian Kt = 0,7 F : Diện tích đào lòng đường F = b.h = 0,48×7 = 3,36 m2 L : Chiều dài đoạn thi công trong 1 ca L = 120 m t : Thời gian làm việc trong 1 chu kỳ n n n t = 2.L.( x + c + s ) + 2.t’.(nx+ no + nS) Vx Vc Vs Với t’ : Thời gian quay đầu t’ = 5 phút nx, nc, nS : Số lần máy xén, chuyển và san đất trong 1 chu kỳ, được xác định theo sơ đồ ⇒ nx = 5; nc = 2; ns = 1 Vx, Vc, VS : Tốc độ máy xén, chuyển và san đất. Vx = 37,5; Vc = 41,2; Vs = 100 (m/phút ) 5 2 1 ⇒ t = 2×120.( + + ) + 2×5×(5+ 2 + 1) = 126 (phút) 37,5 41,2 100 60.8.3,36.120.0,7 ⇒N= = 1075,2 (m3/ca) 126 V 403,2 Vậy số ca cần thiết trên một đoạn thi công : n = = = 0,375 ca N 1075,2 Sau khi hoàn thành quá trình này, phải tiến hành các biện pháp thoát nước tạm thời như xẻ rãnh ngang... tránh làm nước đọng, phá hoại kết cấu lòng đường mới đào. Trong suốt quá trình thi công lòng đường phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ dốc lòng đường bằng máy đo đạc, đồng thời kiểm tra hình dạng lòng đường bằng thước mẫu nhằm đảm bảo khi thi công xong có những sai số nằm trong phạm vi cho phép. Sai số cho phép khi thi công lòng đường là: - Bề rộng lòng đường cho phép sai số ± 10cm. - Độ dốc ngang và dọc của lòng đường sai số ± 5%. - Độ bằng phẳng theo chiều ngang không được lớn hơn 2,5cm. 16
- IV. Đầm nén lòng đường Để tăng cường độ đất lòng đường sau khi làm xong thì cần tiến hành đầm nén sao cho lòng đường bằng phẳng, có độ mui luyện theo thiết kế. Sau khi đầm nén xong lòng đường phải đạt được độ chặt yêu cầu K = 0.9÷0,95. 1. Chọn phương tiện đầm nén Việc chọn phương tiện đầm nén có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của công tác đầm nén. Phương tiện đầm nén phải có áp lực đầm nén lớn hơn cường độ giới hạn của lớp vật liệu. Tuy nhiên, áp lực đầm nén cũng không được lớn hơn trị số cường độ giới hạn của lớp vật liệu quá nhiều. Vì như vậy vật liệu sẽ bị trồi, biến dạng dưới tác dụng của phương tiện đầm nén nhưng nếu áp lực nhỏ hơn cường độ giới hạn của lớp vật liệu thì việc đầm nén sẽ không hiệu quả, không đạt độ chặt yêu cầu và tốn nhiều công. Trị số cường độ giới hạn của lớp vật liệu sẽ thay đổi với xu hướng tăng dần trong suốt quá trình đầm nén, do đó việc chọn phương tiện đầm nén phải xét cường độ giới hạn của lớp vật liệu tại thời điểm cuối của quá trình đầm nén. Dùng loại lu 6 tấn có 2 bánh 2 trục, bề rộng bánh sau 1,5m, áp lực trung bình của lu 7÷15 kg/cm2. 2. Sơ đồ lu Việc thiết kế bố trí sơ đồ lu đảm bảo các yêu cầu sau: - Số lần tác động đầm nén phải đồng đều khắp mặt đường. - Bố trí đầm nén sao cho tạo điều kiện tăng nhanh hiệu quả đầm nén, tạo được hình dáng như thiết kế trắc ngang mặt đường. - Phải bố trí sao cho các vệt bánh lu chồng lên vệt bánh lu trước ít nhất là 15÷20 cm. Sơ đồ lu bánh sắt 6 tấn ( 2 bánh 2 trục ) 7m 1 15 150 2 3 80 70 4 5 6 7 8 9 10 17
- 3. Tổng số hành trình lu Với sơ đồ như hình vẽ trên, để đạt được độ chặt K= 0.9÷0.95 thì lu phải chạy 6 lần/điểm. Tổng số hành trình lu được tính: N = nck.nht n yc Trong đó : nck : Số chu kỳ cần phải thực hiện nck = n Với : nyc : Số lần yêu cầu tác dụng nyc = 6 lần n : Số lần tác dụng được sau một chu kỳ n=2 6 ⇒ nck = = 3 (lần) 2 nht : Số hành trình lu phải thực hiện trong một chu kỳ nht = 10 ⇒ N = 3×10 =30 (lần) 4. Năng suất và số ca lu cần thiết Năng suất đầm nén lòng đường của lu phụ thuộc vào hành trình lu trong một chu kỳ và được xác định theo công thức: T.K t .L P= Km/ca (L + 0,01.L ) .N.β V Trong đó: T : Thời gian làm việc trong 1 ca T = 8 h Kt : Hệ số sử dụng thời gian Kt = 0,9 L : Chiều dài đoạn thi công L = 0,12 Km β : Hệ số ảnh hưởng do lu không chính xác β = 1,25 V : Vận tốc lu V = 2 Km/h N : Tổng số hành trình lu N = 30 lần 8.0,9.0,12 ⇒P= = 0,38 Km/ca (0,12 + 0,01.0,12) .30.1,25 2 L 0,12 Số ca lu cần thiết n = = = 0,32 (ca) P 0,38 18
- V. Đầm nén lề đường Do bề rộng lề đường hẹp nên dùng đầm cóc để đầm nén lề đường. Theo kinh nghiệm thực tế sản xuất, năng suất của đầm cóc là P = 0.3 Km/ca. 2.L 2.0.12 Số ca cần thiết để đầm lề đường là: n = = = 0,8 (ca) P 0,3 19
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô "
21 p |
729 |
233
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công
156 p |
441 |
210
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00 - Nguyễn Đức
47 p |
258 |
107
-
Đồ án tốt nghiệp: Thi công nhịp cầu Trươi ờ Hương Sơn – Hà Tĩnh
68 p |
220 |
97
-
Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng
35 p |
175 |
94
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Bệnh viện đa khoa - Kiến An - Hải Phòng
270 p |
195 |
81
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ - Bản Thí
191 p |
129 |
72
-
Đồ án tốt nghiệp: Phương án kinh tế kỹ thuật xây dựng lưới khống chế cơ sở bằng công nghệ GPS cho khu đô thị tại xã Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội
49 p |
107 |
52
-
Đồ án: Thiết kế tổ chức thi công công trình
132 p |
111 |
47
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội
264 p |
94 |
39
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Khu Giảng Đường C1 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
192 p |
61 |
27
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Điện Biên
153 p |
54 |
23
-
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ
215 p |
50 |
17
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế thi công cầu Cái Môn
21 p |
40 |
17
-
Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức giao thông trên đường trục chính đô thị đoạn từ Nhổn – Cửa Nam
65 p |
39 |
14
-
Đồ án tốt nghiệp: Đề xuất phương án tổ chức giao thông tại nút Kim Mã - Ngọc khánh
77 p |
24 |
8
-
Đồ án tốt nghiệp: Đề xuất phương án tổ chức giao thông tại nút Đại La - Phố Vọng thành phố Hà Nội
83 p |
27 |
7

Set-Cookie: TLDEVNamespace=uuoskmva8k377eeb35t9le73s3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)


text:
Công thức Sinh học
-
Toàn bộ công thức Sinh học 12 được biên soạn nhằm tập hợp những công thức cơ bản và đầy đủ giúp giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình ôn tập luyện thi. Tài liệu giúp các bạn học sinh áp dụng giải các bài tập Sinh học.
61p huyentrangho 20-05-2013 2103 606 Download
-
Tổng hợp Công thức Sinh Học giúp các bạn học sinh lớp 12 củng cố kiến thức sinh học, các công thức có tính hệ thống các bạn dễ dàng trong việc ôn tập.
63p ntv_1996 17-12-2013 855 390 Download
-
Tài liệu tham khảo - Tổng hợp công thức sinh học
13p boypro3666 27-09-2011 752 276 Download
-
CÔNG THỨC SINH HOC CÁC CÔNG THỨC TỔNG QUÁT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI BÀI TẬP 1. Công thức xác định mối liên quan về số lượng các loại nuclêôtit trong ADN, ARN - Trong phân tử ADN (hay gen) theo NTBS: A=T;G=X (1) Suy ra số nuclêôtit của ADN (hay gen) N = A + T + G + X Từ (1) ta rút ra: N = 2A + 2G = 2T + 2X (2) Nếu xét mối tương quan các nuclêôtit của 2 mạch đơn ta có: T = A = T1 + T2 = A1 + A2 =...
5p tieungot 23-01-2013 667 221 Download
-
Tài liệu tham khảo và tuyển tập các công thức sinh học cơ bản của các lớp 10, 11, 12
11p quanghero100 04-10-2011 629 207 Download
-
Tài liệu Tổng hợp tất cả các công thức Sinh học dưới đây tập hợp tất cả những công thức tính số nu của ADN, tính chiều dài, tính số liên kết hidro và số liên kết cộng hóa trị, tính số nu tự do cần dùng, tính số liên kết cộng hóa trị được hình thành và phá vỡ, tính thời gian tự sao, tính số cách mã hóa của arn và số cách sắp đặt amin trong chuỗi polipeptit và một số công thức khác.
137p pe2_0nline 14-06-2015 119 36 Download
-
Tham khảo tài liệu 'tuyển tập các công thức sinh học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
8p nhincailoon17 25-10-2011 84 19 Download
-
HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG: BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CÔNG THỨC SINH HỌC ĐƯỢC HỆ THỐNG GIÚP HỌC SINH CHUẨN BỊ TỐT HƠN TRONG KỲ THI ĐH KHỐI B
22p vnaking 09-05-2010 2252 926 Download
-
Tài liệu Ôn tập sinh học nâng cao 9 + 12. Tài liệu tham khảo về các công thức tính toán sinh học: cấu trúc ADN, tính số nucleotit của ADN hoặc của gen, tính số liên kết hidro và liên kết hóa trị...
11p mynhung94 10-10-2010 3003 766 Download
-
Các công thức cơ bản và đầy đủ về ADN, phục vụ giải bài tập sinh học 12, ôn thi HSG, ôn thi đại học-cao đẳng. Tài liệu Ôn tập sinh học nâng cao, giúp tham khảo về các công thức tính toán sinh học: cấu trúc ADN, tính số nucleotit của ADN hoặc của gen, tính số liên kết hidro và liên kết hóa trị..
20p nguyenngoc010 26-02-2011 870 215 Download
-
tài liệu tham khảo một số công thức sinh học giúp các bạn ôn thi hiệu quả hơn
0p lvantrinh 14-11-2011 219 46 Download
-
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nhập môn Công nghệ sinh học", phần 2 - Các ứng dụng của công nghệ sinh học giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các ứng dụng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm,.... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các khối ngành Công nghệ sinh học dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
33p thangkhobietchat2001 10-01-2010 1621 774 Download
-
Tham khảo sách 'ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
163p dat_cnsh53 12-03-2011 1681 762 Download
-
Nuôi cấy mô thực vật là một trong những lĩnh vực ứng dụng đạt nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Bằng các kỹ thuật nuôi cấy trong điều kiện vô trùng các bộ phận tách rời của cơ thể thực vật, người ta đã nhân giống in vitro thành công nhiều loài cây trồng có giá trị mà trước đây các phương thức nhân giống truyền thống gặp nhiều khó khăn.
47p thangkhobietchat2001 10-01-2010 1396 723 Download
-
Bảng tóm tắt các công thức toán học này sẽ là trợ thủ đắc lực cho việc giải bài tập toán của bạn trở nên nhanh và chính xác hơn. Tài liệu dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học-cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.
7p phangiakhue 01-06-2010 1286 507 Download
-
Ebook Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành dùng cho Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học
Cuốn sách “The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English” (TACN) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành trên.
163p ngayhomnaybk 16-10-2010 959 442 Download
-
Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ( The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English )
Tham khảo sách 'ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ( the language of chemistry, food and biological technology in english )', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
163p bonbanhiba 26-05-2011 900 430 Download
-
Phần 1 cuốn sách "Nhập môn Công nghệ sinh học" giới thiệu tới người đọc những các kiến thức: Định nghĩa về công nghệ sinh học, sơ lược lịch sử hình thành công nghệ sinh học, một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học, các vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
26p thangkhobietchat2001 10-01-2010 948 384 Download
-
Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vât để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. gày nay, công nghệ sinh học...
63p sonbahadam 25-03-2010 695 375 Download
-
Giáo trình Nhập môn công nghệ Sinh học do Phạm Thành Hổ biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát công nghệ sinh học; công nghệ sinh học phân tử; công nghệ sinh học vi sinh vật; công nghệ sinh học thực vật và động vật. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.
316p la_la123 04-04-2013 612 348 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Công thức Hóa học cơ bản
- Công thức toán học 8
- Công thức Hóa học 8
- Công thức Hóa học 9
- Công thức Sinh học 12
- Tổng hợp kiến thức Sinh học
- Công thức toán học
- Công nghệ sinh học
- Công thức hóa học
- Công thức toán học sơ cấp
- Công thức Hóa học lớp 10
- Công thức Hóa học lớp 12
- Công thức hình học không gian
- Công thức hình học 12
- Công thức hình học
- Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
- Công nghệ sinh học thực phẩm
- Công nghệ sinh học môi trường
- Công thức tính toán sinh học

markdown:
# Công thức Sinh học
**Công thức Sinh học**
-
Toàn bộ công thức Sinh học 12 được biên soạn nhằm tập hợp những công thức cơ bản và đầy đủ giúp giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình ôn tập luyện thi. Tài liệu giúp các bạn học sinh áp dụng giải các bài tập Sinh học.
61p
huyentrangho
20-05-2013
2103
606
Download
-
Tổng hợp Công thức Sinh Học giúp các bạn học sinh lớp 12 củng cố kiến thức sinh học, các công thức có tính hệ thống các bạn dễ dàng trong việc ôn tập.
63p
ntv_1996
17-12-2013
855
390
Download
-
Tài liệu tham khảo - Tổng hợp công thức sinh học
13p
boypro3666
27-09-2011
752
276
Download
-
CÔNG THỨC SINH HOC CÁC CÔNG THỨC TỔNG QUÁT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI BÀI TẬP 1. Công thức xác định mối liên quan về số lượng các loại nuclêôtit trong ADN, ARN - Trong phân tử ADN (hay gen) theo NTBS: A=T;G=X (1) Suy ra số nuclêôtit của ADN (hay gen) N = A + T + G + X Từ (1) ta rút ra: N = 2A + 2G = 2T + 2X (2) Nếu xét mối tương quan các nuclêôtit của 2 mạch đơn ta có: T = A = T1 + T2 = A1 + A2 =...
5p
tieungot
23-01-2013
667
221
Download
-
Tài liệu tham khảo và tuyển tập các công thức sinh học cơ bản của các lớp 10, 11, 12
11p
quanghero100
04-10-2011
629
207
Download
-
Tài liệu Tổng hợp tất cả các công thức Sinh học dưới đây tập hợp tất cả những công thức tính số nu của ADN, tính chiều dài, tính số liên kết hidro và số liên kết cộng hóa trị, tính số nu tự do cần dùng, tính số liên kết cộng hóa trị được hình thành và phá vỡ, tính thời gian tự sao, tính số cách mã hóa của arn và số cách sắp đặt amin trong chuỗi polipeptit và một số công thức khác.
137p
pe2_0nline
14-06-2015
119
36
Download
-
Tham khảo tài liệu 'tuyển tập các công thức sinh học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
8p
nhincailoon17
25-10-2011
84
19
Download
-
HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG: BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CÔNG THỨC SINH HỌC ĐƯỢC HỆ THỐNG GIÚP HỌC SINH CHUẨN BỊ TỐT HƠN TRONG KỲ THI ĐH KHỐI B
22p
vnaking
09-05-2010
2252
926
Download
-
Tài liệu Ôn tập sinh học nâng cao 9 + 12. Tài liệu tham khảo về các công thức tính toán sinh học: cấu trúc ADN, tính số nucleotit của ADN hoặc của gen, tính số liên kết hidro và liên kết hóa trị...
11p
mynhung94
10-10-2010
3003
766
Download
-
Các công thức cơ bản và đầy đủ về ADN, phục vụ giải bài tập sinh học 12, ôn thi HSG, ôn thi đại học-cao đẳng. Tài liệu Ôn tập sinh học nâng cao, giúp tham khảo về các công thức tính toán sinh học: cấu trúc ADN, tính số nucleotit của ADN hoặc của gen, tính số liên kết hidro và liên kết hóa trị..
20p
nguyenngoc010
26-02-2011
870
215
Download
-
tài liệu tham khảo một số công thức sinh học giúp các bạn ôn thi hiệu quả hơn
0p
lvantrinh
14-11-2011
219
46
Download
-
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nhập môn Công nghệ sinh học", phần 2 - Các ứng dụng của công nghệ sinh học giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các ứng dụng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm,.... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các khối ngành Công nghệ sinh học dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
33p
thangkhobietchat2001
10-01-2010
1621
774
Download
-
Tham khảo sách 'ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
163p
dat_cnsh53
12-03-2011
1681
762
Download
-
Nuôi cấy mô thực vật là một trong những lĩnh vực ứng dụng đạt nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Bằng các kỹ thuật nuôi cấy trong điều kiện vô trùng các bộ phận tách rời của cơ thể thực vật, người ta đã nhân giống in vitro thành công nhiều loài cây trồng có giá trị mà trước đây các phương thức nhân giống truyền thống gặp nhiều khó khăn.
47p
thangkhobietchat2001
10-01-2010
1396
723
Download
-
Bảng tóm tắt các công thức toán học này sẽ là trợ thủ đắc lực cho việc giải bài tập toán của bạn trở nên nhanh và chính xác hơn. Tài liệu dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học-cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.
7p
phangiakhue
01-06-2010
1286
507
Download
-
[Ebook Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành dùng cho Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học](http://tailieu.vn/doc/ebook-ngon-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-dung-cho-cong-nghe-hoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-va-cong-nghe-s-341646.html)
Cuốn sách “The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English” (TACN) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành trên.
163p
ngayhomnaybk
16-10-2010
959
442
Download
-
[Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ( The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English )](http://tailieu.vn/doc/ngon-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-va-cong-nghe-sinh-hoc-the-l-628099.html)
Tham khảo sách 'ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ( the language of chemistry, food and biological technology in english )', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
163p
bonbanhiba
26-05-2011
900
430
Download
-
Phần 1 cuốn sách "Nhập môn Công nghệ sinh học" giới thiệu tới người đọc những các kiến thức: Định nghĩa về công nghệ sinh học, sơ lược lịch sử hình thành công nghệ sinh học, một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học, các vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
26p
thangkhobietchat2001
10-01-2010
948
384
Download
-
Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vât để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. gày nay, công nghệ sinh học...
63p
sonbahadam
25-03-2010
695
375
Download
-
Giáo trình Nhập môn công nghệ Sinh học do Phạm Thành Hổ biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát công nghệ sinh học; công nghệ sinh học phân tử; công nghệ sinh học vi sinh vật; công nghệ sinh học thực vật và động vật. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.
316p
la_la123
04-04-2013
612
348
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Công thức Hóa học cơ bản](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hoa-hoc-co-ban.html) [Công thức toán học 8](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-toan-hoc-8.html) [Công thức Hóa học 8](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hoa-hoc-8.html) [Công thức Hóa học 9](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hoa-hoc-9.html) [Công thức Sinh học 12](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-sinh-hoc-12.html) [Tổng hợp kiến thức Sinh học](http://tailieu.vn/tag/tong-hop-kien-thuc-sinh-hoc.html) [Công thức toán học](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-toan-hoc.html) [Công nghệ sinh học](http://tailieu.vn/tag/cong-nghe-sinh-hoc.html) [Công thức hóa học](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hoa-hoc.html) [Công thức toán học sơ cấp](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-toan-hoc-so-cap.html) [Công thức Hóa học lớp 10](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hoa-hoc-lop-10.html) [Công thức Hóa học lớp 12](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hoa-hoc-lop-12.html) [Công thức hình học không gian](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hinh-hoc-khong-gian.html) [Công thức hình học 12](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hinh-hoc-12.html) [Công thức hình học](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-hinh-hoc.html) [Công nghệ sinh học trong nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/cong-nghe-sinh-hoc-trong-nong-nghiep.html) [Công nghệ sinh học thực phẩm](http://tailieu.vn/tag/cong-nghe-sinh-hoc-thuc-pham.html) [Công nghệ sinh học môi trường](http://tailieu.vn/tag/cong-nghe-sinh-hoc-moi-truong.html) [Công thức tính toán sinh học](http://tailieu.vn/tag/cong-thuc-tinh-toan-sinh-hoc.html)

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=6gjshohlb2isrbdkuso26k8a37; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Kinh nghiệm nông nghiệp
-
TỔ CHỨC TIÊU THU SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Vai trò và đặc điể m của tiê u thụ sản phẩ m trong kinh doanh nô ng nghiệ p 1.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩ m Tiê u thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩ m, là gia i đoạn là m cho sản phẩ m ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu...
95p windlee 07-10-2011 173 91 Download
-
Khái niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1.1.1.1. Các quan niệm về công nghiệp hoá Ngày nay, công nghiệp hoá, hiện đại hoá mang tính tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường để biến một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nền kinh tế hiện đại, mà công nghiệp có vai tròđặc biệt quan trọng.
188p bandoctl 01-07-2013 55 24 Download
-
Luận văn: “Kinh nghiệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại một số nước trong khu vực và vận dụng vào Việt Nam”
Chúng ta xây dựng đất nước đi theo con đường Chủ nghĩa Xã hội từ một xuất phát điểm thấp: nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Vấn đềđặt ra cho chúng ta là làm thế nào để xây dựng lại đất nước bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tránh tụt hậu xa hơn về mọi mặt đặc biệt là về kinh tế. Chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá nhằm đưa nền kinh tế - xã hội nước...
43p caphe_123 17-07-2013 46 19 Download
-
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010
Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.
12p change12 30-06-2016 16 9 Download
-
Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010
Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.
212p change03 06-05-2016 17 8 Download
-
Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng.
257p change01 05-05-2016 13 6 Download
-
Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng.
26p change01 05-05-2016 6 1 Download
-
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010
Luận án làm rõ chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ Thái Nguyên đối với kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ từ năm 1997 đến năm 2010, quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và những chuyển biến của kinh tế nông nghiệp Thái Nguyên trong thời kỳ từ năm 1997 đến năm 2010, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng bộ lãnh đạo kinh tế nông nghiệp và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm từ sự lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thái Nguy�...
32p khanhnie 03-01-2017 5 1 Download
-
. Giới thiệu chung Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của FAO đưa ra cơ chế để thực hiện các hành động cụ thể nhằm đạt được phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vữ ng.
8p pencil_7 13-10-2011 161 43 Download
-
Bài giảng: Các văn bản pháp quy về nông nghiệp Việt Nam (Giống cây trồng; Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Phân bón) - TS. Lê Quý Tường
Góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với sinh viên ngành Nông nghiệp về khung pháp lý các văn bản Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón ở Việt Nam.
45p windlee 07-10-2011 115 30 Download
-
Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt có nghĩa là áp dụng kiến thức vào nguồn tài nguyên thiên nhiên theo phương thức bền vững đối với sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khoẻ, an toàn và các sản phẩm phi thực phẩm, có đạo đức nhưng vẫn đạt được hiệu quả kinh tế và ổn định xã hội.
9p pencil_7 13-10-2011 49 14 Download
-
Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An
Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hoá cơ sở lý luận về chuyển dịch CCKTNN theo hướng phát triển bền vững (PTBV) và tìm hiểu kinh nghiệm thực thực tiễn của một số tỉnh để nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch CCKTNN ở tỉnh Nghệ An trong các năm gần đây, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy theo hướng PTBV trong thời gian tới.
177p change05 08-06-2016 16 7 Download
-
Giới thiệu chung Các hoạt động phi nông nghiệp sinh ra các nguồn vật liệu phi nông nghiệp. Nguồn vật liệu phi nông nghiệp được sử dụng bón vào đất như là nguồn dinh dưỡng: 1. Bột giấy và giấy vụn. 2. Rác thải sinh học.
3p pencil_7 13-10-2011 25 4 Download
-
Ebook Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 2 – Đặng Kim Sơn
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa”, phần 2 trình bày các nội dung: Có cần tổ chức nông dân không và tổ chức thế nào, vì sao quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra rất khó khăn ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, một số bài học từ kinh nghiệm công nghiệp hóa trên thế giới,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
104p tsmttc_005 21-06-2015 46 16 Download
-
Luận văn: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng giống lúa chất lượng của nông dân huyện Châu Thành tỉnh An Giang
Sản xuất lúa gạo đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Khoảng 80% trong tổng số 11 triệu hộ nông dân có tham gia sản xuất lúa gạo và chủ yếu dựa vào phương thức canh tác thủ công truyền thống.
103p kegiacmo 05-11-2013 46 15 Download
-
Báo cáo dự án khoa học nông nghiệp: Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam bằng giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân
Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận cùng tham gia để khích lệ sự hiểu biết về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bởi các cơ quan cộng tác Việt Nam và các bên tham gia (Nông dân, khuyến nông viên và những đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số lớp tập huấn khởi đầu.
18p xinh_la 05-03-2012 65 13 Download
-
Khái niệm về ICM FFS Là một lớp tập huấn nông dân trên đồng ruộng trong suốt một vụ sản xuất - Học qua kinh nghiệm thực hành, hoạt động và kinh nghiệm hàng ngày
5p pencil_7 13-10-2011 58 12 Download
-
Ý nghĩa của quá trình sấy trong quá trình bảo quản nông sản thực phẩm: Sản phẩm nông nghiệp ở nước ta ngày càng nhiều, nhất là các sản phẩm của vùng nhiệt đới có giá trị xuất khẩu ngày càng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ thu nhập của ngành nông nghiệp.
5p pencil_7 13-10-2011 52 11 Download
-
Báo cáo khoa học nông nghiệp " Reducing pesticide resides, improving yield, quality and marketing of vegetables crops in Northern Central Vietnam through improved varieties, GAP principles and farmer focused training " MS12
Dự án sử dụng Một cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích sự hấp thu của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) của Việt Nam Phối hợp Viện và các bên liên quan (nông dân, nhân viên và mở rộng thương mại đối tác). Dự án bao gồm các sáng kiến đào tạo một số.
30p xau_la 09-02-2012 43 11 Download
-
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường - Ms2 "
Dự án này bắt đầu vào tháng hai/ba 2007 với tập huấn về Quản lý Chất lượng Chế phẩm vi sinh cố định đạm công sinh cho cây họ đậu, tổ chức tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam (IAS) tại thành phố Hồ Chí Minh và 2 ngày hội thảo giới thiệu và bàn kế họach thực hiện của dự án tại Viện Nghiên cứu Dầu Thực vật Tp HCM. Hội thảo tập huấn Quản lý Chất lượng Sản phẩm, tại IAS, Tp Hồ Chí Minh Hội thảo tập huấn ( 26 tháng 2 – 9...
10p xinh_la 05-03-2012 43 11 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Kinh tế nông nghiệp
- Báo cáo khoa học về nông nghiệp
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
- Luận văn nông nghiệp
- Đất nông nghiệp
- Hệ thống nông nghiệp
- Quản lý sử dụng đất nông nghiệp
- Công nghệ môi trường nông nghiệp
- Luận án nông nghiệp
- Cẩm nang nông nghiệp
- Phát triển nông nghiệp
- Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
- Nông nghiệp nông thôn
- Côn trùng nông nghiệp
- Cơ khí nông nghiệp
- Chất thải nông nghiệp
- Cơ giới hóa nông nghiệp
- Dự án nông nghiệp
- Giáo trình kinh tế nông nghiệp
- Thiết bị nông nghiệp

markdown:
# Kinh nghiệm nông nghiệp
**Kinh nghiệm nông nghiệp**
-
TỔ CHỨC TIÊU THU SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Vai trò và đặc điể m của tiê u thụ sản phẩ m trong kinh doanh nô ng nghiệ p 1.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩ m Tiê u thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩ m, là gia i đoạn là m cho sản phẩ m ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu...
95p
windlee
07-10-2011
173
91
Download
-
Khái niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1.1.1.1. Các quan niệm về công nghiệp hoá Ngày nay, công nghiệp hoá, hiện đại hoá mang tính tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường để biến một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nền kinh tế hiện đại, mà công nghiệp có vai tròđặc biệt quan trọng.
188p
bandoctl
01-07-2013
55
24
Download
-
[Luận văn: “Kinh nghiệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại một số nước trong khu vực và vận dụng vào Việt Nam”](http://tailieu.vn/doc/luan-van-kinh-nghiem-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-tai-mot-so-nuoc-trong-khu-vuc-va-van-dung-vao-v-1520815.html)
Chúng ta xây dựng đất nước đi theo con đường Chủ nghĩa Xã hội từ một xuất phát điểm thấp: nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Vấn đềđặt ra cho chúng ta là làm thế nào để xây dựng lại đất nước bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tránh tụt hậu xa hơn về mọi mặt đặc biệt là về kinh tế. Chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá nhằm đưa nền kinh tế - xã hội nước...
43p
caphe_123
17-07-2013
46
19
Download
-
[Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010](http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-an-tien-si-lich-su-dang-bo-tinh-thai-binh-lanh-dao-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-tu-n-1867486.html)
Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.
12p
change12
30-06-2016
16
9
Download
-
[Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010](http://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-lich-su-dang-bo-tinh-thai-binh-lanh-dao-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-tu-nam-2001--1856348.html)
Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.
212p
change03
06-05-2016
17
8
Download
-
Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng.
257p
change01
05-05-2016
13
6
Download
-
Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng.
26p
change01
05-05-2016
6
1
Download
-
[Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010](http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-an-tien-si-lich-su-dang-bo-tinh-thai-nguyen-lanh-dao-kinh-te-nong-nghiep-tu-nam-1997-d-1922942.html)
Luận án làm rõ chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ Thái Nguyên đối với kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ từ năm 1997 đến năm 2010, quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và những chuyển biến của kinh tế nông nghiệp Thái Nguyên trong thời kỳ từ năm 1997 đến năm 2010, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng bộ lãnh đạo kinh tế nông nghiệp và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm từ sự lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thái Nguy�...
32p
khanhnie
03-01-2017
5
1
Download
-
. Giới thiệu chung Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của FAO đưa ra cơ chế để thực hiện các hành động cụ thể nhằm đạt được phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vữ ng.
8p
pencil_7
13-10-2011
161
43
Download
-
[Bài giảng: Các văn bản pháp quy về nông nghiệp Việt Nam (Giống cây trồng; Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Phân bón) - TS. Lê Quý Tường](http://tailieu.vn/doc/bai-giang-cac-van-ban-phap-quy-ve-nong-nghiep-viet-nam-giong-cay-trong-bao-ve-va-kiem-dich-thuc-v-875093.html)
Góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với sinh viên ngành Nông nghiệp về khung pháp lý các văn bản Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón ở Việt Nam.
45p
windlee
07-10-2011
115
30
Download
-
Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt có nghĩa là áp dụng kiến thức vào nguồn tài nguyên thiên nhiên theo phương thức bền vững đối với sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khoẻ, an toàn và các sản phẩm phi thực phẩm, có đạo đức nhưng vẫn đạt được hiệu quả kinh tế và ổn định xã hội.
9p
pencil_7
13-10-2011
49
14
Download
-
[Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An](http://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-chuyen-nganh-kinh-te-chinh-tri-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-ph-1862886.html)
Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hoá cơ sở lý luận về chuyển dịch CCKTNN theo hướng phát triển bền vững (PTBV) và tìm hiểu kinh nghiệm thực thực tiễn của một số tỉnh để nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch CCKTNN ở tỉnh Nghệ An trong các năm gần đây, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy theo hướng PTBV trong thời gian tới.
177p
change05
08-06-2016
16
7
Download
-
Giới thiệu chung Các hoạt động phi nông nghiệp sinh ra các nguồn vật liệu phi nông nghiệp. Nguồn vật liệu phi nông nghiệp được sử dụng bón vào đất như là nguồn dinh dưỡng: 1. Bột giấy và giấy vụn. 2. Rác thải sinh học.
3p
pencil_7
13-10-2011
25
4
Download
-
[Ebook Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 2 – Đặng Kim Sơn](http://tailieu.vn/doc/ebook-kinh-nghiem-quoc-te-ve-nong-nghiep-nong-thon-nong-dan-trong-qua-trinh-cong-nghiep-hoa-phan--1762074.html)
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa”, phần 2 trình bày các nội dung: Có cần tổ chức nông dân không và tổ chức thế nào, vì sao quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra rất khó khăn ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, một số bài học từ kinh nghiệm công nghiệp hóa trên thế giới,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
104p
tsmttc_005
21-06-2015
46
16
Download
-
[Luận văn: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng giống lúa chất lượng của nông dân huyện Châu Thành tỉnh An Giang](http://tailieu.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-nhu-cau-su-dung-giong-lua-chat-luong-cua-nong-dan-huyen-chau-thanh-tinh-an-gian-1573569.html)
Sản xuất lúa gạo đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Khoảng 80% trong tổng số 11 triệu hộ nông dân có tham gia sản xuất lúa gạo và chủ yếu dựa vào phương thức canh tác thủ công truyền thống.
103p
kegiacmo
05-11-2013
46
15
Download
-
[Báo cáo dự án khoa học nông nghiệp: Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam bằng giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-du-an-khoa-hoc-nong-nghiep-giam-du-luong-thuoc-tru-sau-nang-cao-nang-suat-chat-luong-va--1141300.html)
Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận cùng tham gia để khích lệ sự hiểu biết về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bởi các cơ quan cộng tác Việt Nam và các bên tham gia (Nông dân, khuyến nông viên và những đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số lớp tập huấn khởi đầu.
18p
xinh_la
05-03-2012
65
13
Download
-
Khái niệm về ICM FFS Là một lớp tập huấn nông dân trên đồng ruộng trong suốt một vụ sản xuất - Học qua kinh nghiệm thực hành, hoạt động và kinh nghiệm hàng ngày
5p
pencil_7
13-10-2011
58
12
Download
-
Ý nghĩa của quá trình sấy trong quá trình bảo quản nông sản thực phẩm: Sản phẩm nông nghiệp ở nước ta ngày càng nhiều, nhất là các sản phẩm của vùng nhiệt đới có giá trị xuất khẩu ngày càng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ thu nhập của ngành nông nghiệp.
5p
pencil_7
13-10-2011
52
11
Download
-
[Báo cáo khoa học nông nghiệp " Reducing pesticide resides, improving yield, quality and marketing of vegetables crops in Northern Central Vietnam through improved varieties, GAP principles and farmer focused training " MS12](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-khoa-hoc-nong-nghiep-reducing-pesticide-resides-improving-yield-quality-and-marketing-of-1102337.html)
Dự án sử dụng Một cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích sự hấp thu của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) của Việt Nam Phối hợp Viện và các bên liên quan (nông dân, nhân viên và mở rộng thương mại đối tác). Dự án bao gồm các sáng kiến đào tạo một số.
30p
xau_la
09-02-2012
43
11
Download
-
[Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường - Ms2 "](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-nghien-cuu-nong-nghiep-thay-the-phan-bon-n-hoa-hoc-bang-che-pham-vi-sinh-dinh-dam-cho-cay--1141277.html)
Dự án này bắt đầu vào tháng hai/ba 2007 với tập huấn về Quản lý Chất lượng Chế phẩm vi sinh cố định đạm công sinh cho cây họ đậu, tổ chức tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam (IAS) tại thành phố Hồ Chí Minh và 2 ngày hội thảo giới thiệu và bàn kế họach thực hiện của dự án tại Viện Nghiên cứu Dầu Thực vật Tp HCM. Hội thảo tập huấn Quản lý Chất lượng Sản phẩm, tại IAS, Tp Hồ Chí Minh Hội thảo tập huấn ( 26 tháng 2 – 9...
10p
xinh_la
05-03-2012
43
11
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Kinh tế nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/kinh-te-nong-nghiep.html) [Báo cáo khoa học về nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-khoa-hoc-ve-nong-nghiep.html) [Tái cơ cấu ngành nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/tai-co-cau-nganh-nong-nghiep.html) [Luận văn nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/luan-van-nong-nghiep.html) [Đất nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/dat-nong-nghiep.html) [Hệ thống nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/he-thong-nong-nghiep.html) [Quản lý sử dụng đất nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/quan-ly-su-dung-dat-nong-nghiep.html) [Công nghệ môi trường nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/cong-nghe-moi-truong-nong-nghiep.html) [Luận án nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/luan-an-nong-nghiep.html) [Cẩm nang nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/cam-nang-nong-nghiep.html) [Phát triển nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/phat-trien-nong-nghiep.html) [Công nghệ sinh học trong nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/cong-nghe-sinh-hoc-trong-nong-nghiep.html) [Nông nghiệp nông thôn](http://tailieu.vn/tag/nong-nghiep-nong-thon.html) [Côn trùng nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/con-trung-nong-nghiep.html) [Cơ khí nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/co-khi-nong-nghiep.html) [Chất thải nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/chat-thai-nong-nghiep.html) [Cơ giới hóa nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/co-gioi-hoa-nong-nghiep.html) [Dự án nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/du-an-nong-nghiep.html) [Giáo trình kinh tế nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/giao-trinh-kinh-te-nong-nghiep.html) [Thiết bị nông nghiệp](http://tailieu.vn/tag/thiet-bi-nong-nghiep.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=l3aptpng913rthsurkkmqhiqn7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly