markdown:
# Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng)
**Mua phễu thoat san chống mui hoi va con trung data đồng none trực tuyến**, Sản phẩm này là một sản phẩm phổ biến trong tháng này. Sản phẩm này là một sản phẩm mới được bán bởi cửa hàng DATAFASHION được gửi từ Vietnam. Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng) đang được bán tại lazada.vn với mức giá rất rẻ là 102.000 ₫ ( *giá này được lấy vào ngày 07 Tháng Tư 2018, xin vui lòng kiểm tra giá mới nhất tại đây*). *Các tính năng và thông số kỹ thuật của Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng) là gì*, xem chi tiết bên dưới.
## Chi tiết sản phẩm Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng):
| |Giá sản phẩm | |102.000 ₫ (Giá trên 07 Tháng Tư 2018)
| |Tình trạng sản phẩm |Mới|
| |Nhãn hiệu | |**Được bán bởi** [DATAFASHION](https://melenki.online/ngườibán/datafashion/1_2262018437/REFUQUZBU0hJT04=.html) **Vị trí giao hàng** [Vietnam](https://melenki.online/vịtrí/vietnam/1_794831511/VmlldG5hbQ==.html) **Danh mục sản phẩm** [Ống nước](https://melenki.online/danhmục/ống-nước/1_3738449576/4buQbmcgbsaw4bubYw==.html) **Thương trường**
Một số điều thú vị về Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng) được bán bởi DATAFASHION như sau:
- - Có 2 lớp lưới lọc ngăn tóc, rác… lọt xuống đường ống
- - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp mùi hôi từ đường ống không thể xông lên gây rắc rối cho bạn.
Để biết thêm thông tin về chi tiết sản phẩm, Tính năng, Thông số kỹ thuật, Đánh giá, Bảo hành hoặc các yêu cầu khác từ Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng), vui lòng truy cập cửa hàng của người bán tại DATAFASHION @lazada.vn.
### Nhận Chiết khấu lên tới 60% cho "Phễu thoat san chống mui hoi va con trung Data(Đồng)", Click vào nút dưới đây để biết thêm thông tin.
Tags:
[bán mua phễu thoat san chống trong vietnam](https://melenki.online/giá/12905416325/ban-mua-phễu-thoat-san-chống-trong-vietnam.html), [giá bán phễu thoat san chống mui hoi va mới rẻ](https://melenki.online/giá/1464484938/gia-ban-phễu-thoat-san-chống-mui-hoi-va-mới-rẻ.html)

Set-Cookie: __cfduid=dd2f7feeb785004cd24080d282ba90ad91531889128; expires=Thu, 18-Jul-19 04:45:28 GMT; path=/; domain=.melenki.online; HttpOnly; Secure


markdown:
Thông tin chất liệu
|Loại vải|
|Thành phần|
|Trọng lượng|
|Xuất xứ||Việt Nam|
Thông tin sản phẩm
## ĐỒNG PHỤC BẾP 05
Đồng phục bếp nhà hàng 01 theo phong cách thời trang đơn giản mà tinh tế với phong cách thời trang châu Âu thanh lịch, sang trọng. Với kỹ thuật cắt may cùng sự nổi bật về màu sắc, thiết kế này mang đến sự thanh lịch, trang nhã rất phù hợp với những nhà hàng, khách sạn có phong cách hiện đại, chuyên nghiệp.
![](http://modaviet.vn/image/catalog/sanpham/nha-hang-khach-san/dong phuc bep/dong-phuc-bep-05.jpg)
### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐỒNG PHỤC PHỤC BẾP 05
- Điểm nhấn của thiết kế là phần cổ tàu mở với chân cổ bo tròn, không có khuy cài chân cổ, vạt áo lệch kết hợp khuy hai hàng cho dáng áo
[đồng phục bếp](http://modaviet.vn/dong-phuc-nha-hang-khach-san/dong-phuc-bep)hiện đại, khỏe khoắn
- Chất liệu vải nhẹ, bề mặt vải mịn, có độ buông vừa phải cho dáng áo đứng, thoải mái khi mặc, thân thiện với da nhạy cảm, thấm hút tốt, không xù, co, bai trong quá trình sử dụng và bảo quản đồng phục nhà hàng, khách sạn cho nhân viên bộ phận bếp
- Thân áo dáng xuông, rộng rãi, thoải mái khi vận động kết hợp cùng chất liệu may đồng phục thấm hút tốt, tạo cho người mặc cảm nhận sự thoải mái, tiện dụng trong từng động tác nghiệp vụ, tạo được ấn tượng tốt khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng
- Ngực áo phối né nổi bật đi kèm chi tiết phối né lạ mắt
- Tay áo lửng gập gấu phối né cá tính, cho người mặc thoải mái khi vận động, làm việc cùng thiết kế đồng phục bếp
- Khuy áo tone màu nổi bật so với màu chủ đạo của thiết kế, được gia công nhẵn bóng, sáng mịn, chắn chắn
- Đường chỉ may đều tay, chắc chắn tạo form dáng áo đứng, cho người mặc cảm nhận sự thoải mái cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp tại nhà hàng, khách sạn
- Linh hoạt trong kết hợp với các loại trang phục khác: quần, tạp giề, khăn, nơ, mũ… để tiện lợi và phù hợp hơn với nhu cầu thẩm mỹ của
[đồng phục nhà hàng, khách sạn](http://modaviet.vn/dong-phuc-nha-hang-khach-san), đồng thời hỗ trợ cho quá trình làm việc của nhân viên diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao
### CÁCH BẢO QUẢN ĐỒNG PHỤC BẾP
- Nên giặt tay và là/ủi hơi nước
- Không giặt bằng xà phòng có độ tẩy cao hoặc đổ trực tiếp thuốc tẩy lên bề mặt vải
- Không phơi trực tiếp dưới nắng gắt
- Không ngâm hay giặt sản phẩm chung với sản phẩm màu khác
- Không nên gấp và dùng móc treo bằng gỗ tự nhiên
### THÔNG TIN THƯƠNG HIỆUModaViet chuyên thiết kế và cung cấp các sản phẩm đồng phục công sở: đồng phục gile nam - nữ, đồng phục áo sơ mi, đồng phục vest nam - nữ, đồng phục quần âu nam - nữ… với chất liệu cao cấp, mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú, chất liệu bền đẹp, kiểu dáng thời trang. Đến với
[công ty may đồng phục](http://modaviet.vn/cong-ty-may-dong-phuc)ModaViet quý khách hàng sẽ được sử dụng dịch vụ uy tín, chất lượng sản phẩm được đảm bảo cùng những chương trình ưu đãi, hỗ trợ tận tâm nhất từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. ModaViet là sự lựa chọn hàng đầu trong việc tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp năng động và thành đạt.
Tags:
[đồng phục học sinh - sinh viên](https://modaviet.vn/tags/dong-phuc-hoc-sinh-sinh-vien-),
[đồng phục mùa hè](https://modaviet.vn/tags/dong-phuc-mua-he-),
[dong phuc hoc sinh – sinh vien](https://modaviet.vn/tags/-dong-phuc-hoc-sinh-sinh-vien-),
[dong phuc mua he](https://modaviet.vn/tags/-dong-phuc-mua-he-)

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: Apache

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: currency=USD; expires=Fri, 17-Aug-2018 04:58:19 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=modaviet.vn

Vary: User-Agent

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown:
Pyramid là album của nhóm nhạc Pyramid phát hành vào ngày 27/07/2005. Mời các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ tại Zing Mp3.
Pyramid là album của nhóm nhạc Pyramid phát hành vào ngày 27/07/2005. Mời các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ tại Zing Mp3.
[Rút gọn](#)
**lượt nghe** -
Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe bài hát và xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.
Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng
[click vào đây](https://mp3.zing.vn/copyright/report) (To file a copyright infringement notification, please [click here](https://mp3.zing.vn/copyright/report))
Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền
Trải nghiệm
**chất lượng âm thanh** tương tự nghe CD gốc với tài khoản **Zing MP3 VIP**.
Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.
[Nhấn vào đây](#) để đóng góp lời bài hát cho chúng tôi.
Đóng góp:
[Lời bài hát](#) | [Karaoke lyrics](#)
## Bình luận ()

Server: nginx

Cache-Control: private

Vary: Accept-Encoding


markdown:
Đã có phiên bản Zing MP3 mới. Trải nghiệm ngay
lượt nghe -
Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe bài hát và xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.
Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này. Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)
Bài hát yêu thích
Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền
Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.
Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.
Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.
Nhấn vào đây để đóng góp lời bài hát cho chúng tôi.
Đóng góp: Lời bài hát | Karaoke lyrics
Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.
Liên kết tài khoản Zalo giúp tăng tính bảo mật và dễ dàng quản lý tài sản.
Chào
Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.
Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.
Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!
Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!
Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:
mymusic
Đóng
Độ nét chuẩn
360p
Độ nét chuẩn
480p
Độ nét cao
720p
Độ nét cao
1080p
Tiêu chuẩn
128 kbps
Chất lượng cao
320 kbps
Chất lượng CD
Lossless
Facebook
Bạn chắc chắn muốn thực hiện thao tác này?
Tiêu chuẩn
Chất lượng cao
Chất lượng CD
Độ nét chuẩn
Độ nét cao
## Bình luận ()


markdown:
**lượt nghe** -
Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe bài hát và xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.
Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng
[click vào đây](https://mp3.zing.vn/copyright/report) (To file a copyright infringement notification, please [click here](https://mp3.zing.vn/copyright/report))
Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền
Trải nghiệm
**chất lượng âm thanh** tương tự nghe CD gốc với tài khoản **Zing MP3 VIP**.
Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.
[Nhấn vào đây](#) để đóng góp lời bài hát cho chúng tôi.
Đóng góp:
[Lời bài hát](#) | [Karaoke lyrics](#)
## Bình luận ()


markdown:
# Bán đất thổ cư, đất vườn chính chủ tại Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-dat-tho-cu-so-do-chinh-chu-tai-vinh-phuc-id31095862)
![Bán đất thổ cư sổ đỏ chính chủ tại Vĩnh Phúc Bán đất thổ cư sổ đỏ chính chủ tại Vĩnh Phúc](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-dat-tho-cu-so-do-chinh-chu-tai-vinh-phuc-id31095862)
## Bán đất thổ cư sổ đỏ chính chủ tại Vĩnh Phúc
630.500.000 đ Diện tích:
**97 m**BÁN ĐẤT THỔ CƯ SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ Do đang khó khăn về tài chính, tôi muốn bán 01 lô đất 2 mặt đường tại Xóm Gò giữa, Thị Trấn Hương Canh, Bình Xuyên. Lô đất có diện tích 97m2, mặt tiền rộng 6x12m. Đã có sổ đỏ chính chủ. Đất nằm sát khu vực đang được quy 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 14/07/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-115m-dat-gan-mat-duong-nguyen-van-linh-gia-6tr-m-bao-thu-tuc-id45812041)
5
![Bán 115m đất gần mặt đường nguyễn văn linh giá 6tr/m bao thủ tục Bán 115m đất gần mặt đường nguyễn văn linh giá 6tr/m bao thủ tục](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-115m-dat-gan-mat-duong-nguyen-van-linh-gia-6tr-m-bao-thu-tuc-id45812041)
## Bán 115m đất gần mặt đường nguyễn văn linh giá 6tr/m bao thủ tục
690.000.000 đ Diện tích:
**115 m**Tôi cần bán lô đất 115m đất gần mặt đường nguyễn văn linh xuân hòa phsuc yên cách mặt đường nguyễn văn linh 30m cách trung tâm giáo dục quốc phòng, cao đẳng cơ điện 200m giá 6tr/m bao thủ tục lh 0901231288 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 12/07/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-tho-cu-thon-tam-long-id45765205)
![Cần bán đất thổ cư thôn Tam Lộng Cần bán đất thổ cư thôn Tam Lộng](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-tho-cu-thon-tam-long-id45765205)
## Cần bán đất thổ cư thôn Tam Lộng
460.000.000 đ Diện tích:
**138 m**Cần bán đất thổ cư thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích 138,4 m2, mặt tiền 5m, mặt cắt ngõ 5m, từ đường chính đến nhà 50m. SĐCC, miễn trung gian, giá 460.000.000 đ, có fix nhẹ cho người nhiệt tình mua. Liên hệ: Tú 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 11/07/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-chinh-chu-khong-qua-moi-gioi-huong-son-binh-xuyen-id45566225)
![Cần bán đất chính chủ không qua môi giới Hương Sơn, Bình Xuyên Cần bán đất chính chủ không qua môi giới Hương Sơn, Bình Xuyên](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-chinh-chu-khong-qua-moi-gioi-huong-son-binh-xuyen-id45566225)
## Cần bán đất chính chủ không qua môi giới Hương Sơn, Bình Xuyên
341.000.000 đ Diện tích:
**110 m**Cần bán đất chính chủ không qua môi giới. Diện tích 110m2 (5 x 22m) đường rộng 5m oto tránh nhau. Mảnh đất thoáng không bị che khuất nhà nào, gần trạm y tế, trường mầm non, cấp 1, 2 Hương Sơn. Cách khu CN Khai Quang 1,5km, là nơi ở lý tưởng cho để ở, đi 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 02/07/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-chinh-chu-khong-qua-moi-gioi-huong-son-binh-xuyen-id45566156)
![Cần bán đất chính chủ không qua môi giới Hương Sơn, Bình Xuyên Cần bán đất chính chủ không qua môi giới Hương Sơn, Bình Xuyên](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-chinh-chu-khong-qua-moi-gioi-huong-son-binh-xuyen-id45566156)
## Cần bán đất chính chủ không qua môi giới Hương Sơn, Bình Xuyên
330.000.000 đ Diện tích:
**110 m**Cần bán đất chính chủ không qua môi giới. Diện tích 110m2 (5 x 22m) đường rộng 5m oto tránh nhau. Mảnh đất thoáng không bị che khuất nhà nào, gần trạm y tế, trường mầm non, cấp 1, 2 Hương Sơn. Cách khu CN Khai Quang 1,5km, là nơi ở lý tưởng cho để ở, đi 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 02/07/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-lo-100m-mat-duong-vanh-dai-xuan-hoa-phuc-yen-mien-trung-gian-id45370216)
4
![Bán lô 100m mặt đường vành đai Xuân Hòa Phúc Yên, miễn trung gian Bán lô 100m mặt đường vành đai Xuân Hòa Phúc Yên, miễn trung gian](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-lo-100m-mat-duong-vanh-dai-xuan-hoa-phuc-yen-mien-trung-gian-id45370216)
## Bán lô 100m mặt đường vành đai Xuân Hòa Phúc Yên, miễn trung gian
1 tỷ 200 triệu Diện tích:
**100 m**Tôi cần bán lô đất đường vành đai xuân hòa phúc yên giá 12tr/m lô 100m bao thủ tục sang tên sổ đỏ liên hệ 0901231288 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 21/06/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-dat-chinh-chu-tai-huong-son-binh-xuyen-vinh-phuc-id45201554)
![Bán đất chính chủ tại Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Bán đất chính chủ tại Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-dat-chinh-chu-tai-huong-son-binh-xuyen-vinh-phuc-id45201554)
## Bán đất chính chủ tại Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
330.000.000 đ Diện tích:
**110 m**Cần bán đất chính chủ không qua môi giới.Diện tích 110m2, đường rộng 5m oto tránh nhau thoải mái, gần đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đất rất thuận tiện cho việc đi lại giữa 2 khu công nghiệp Bá Thiện và khu công nghiệp Khai Quang. Đất vuông vắn đẹp. Giá 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 14/06/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-tai-thon-tam-long-huong-son-vinh-phuc--id45175589)
![Cần bán đất tại thôn Tam Lộng, Hương Sơn, Vĩnh Phúc. Cần bán đất tại thôn Tam Lộng, Hương Sơn, Vĩnh Phúc.](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/can-ban-dat-tai-thon-tam-long-huong-son-vinh-phuc--id45175589)
## Cần bán đất tại thôn Tam Lộng, Hương Sơn, Vĩnh Phúc.
360.000.000 đ Diện tích:
**138 m**Đất có sổ đỏ chính chủ, ô tô đỗ tận cửa, đường vào 4m, cách đường lớn 50m. Miễn trung gian. 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 13/06/2018
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-dat-tho-cu-dien-tich-411-6-m2-mat-duong-302-id44896748)
![Bán đất thổ cư Diện tích 411,6 m2. Mặt đường 302 Bán đất thổ cư Diện tích 411,6 m2. Mặt đường 302](/content/images/1x1.gif)
[](https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-binh-xuyen-l6301-c3102/ban-dat-tho-cu-dien-tich-411-6-m2-mat-duong-302-id44896748)
## Bán đất thổ cư Diện tích 411,6 m2. Mặt đường 302
2 tỷ 794 triệu Diện tích:
**411 m**Xin đăng nhờ. Cần tiền tôi muốn bán mảnh đất thổ cư chính chủ rộng 411,6m2 (có 200m đất ở). Nằm tại mặt đường 302 Hương Sơn-Bình xuyên-Vĩnh Phúc, giáp thành phố Vĩnh Yên, Cách ngã tư đường Tôn Đức Thắng kéo dài hay chợ Tam Lộng khoảng 1km. Đường rộng 2 xe 2
Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 31/05/2018


markdown: Bộ 2 Thảm Chống Trượt, Thảm Cao Su Chống Trượt - deal Gia dụng - Nội thất giảm 23% | Muachung.vn

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Zamba VCCorp

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Set-Cookie: muachung_lCate=8; expires=Thu, 18-Jul-2019 04:25:42 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.muachung.vn

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
# Chính trị gia Châu Thị Thu Nga
** *Nội dung:* [#](javascript:) ![ Ảnh của Châu Thị Thu Nga](/images/nnt/96/0/bbph.jpg)
![ Ảnh của Châu Thị Thu Nga](/images/nnt/96/0/bbph.jpg)
592
[Chính trị gia](/nghe-nghiep/chinh-tri-gia)
## Châu Thị Thu Nga
**Nơi sống/ làm việc: **Hà Nội **Ngày tháng năm sinh: ** [29-4](/sinh-ngay/29-4)-1965 (53 tuổi) **Dân số Việt Nam 1965: **38,34 triệu **XH chung:** #42174 **Email: **Đang cập nhật **Số điện thoại: **Đang cập nhật **Người nổi tiếng theo ngày sinh:**
/
Chính trị gia Châu Thị Thu Nga sinh ngày 29-4-1965 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Việt Nam. Bà sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Bà sinh thuộc cung Kim Ngưu, cầm tinh con (giáp) rắn (Ất Tỵ 1965). Châu Thị Thu Nga xếp hạng nổi tiếng thứ 42174 trên thế giới và thứ 592 trong danh sách Chính trị gia nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 1965 vào khoảng 38,34 triệu người.
Châu Thị Thu Nga là một doanh nhân, là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIII. Bà từng giữ chức Phó chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng nhà đất. Bà trúng cử đại biểu quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu là 61,79%, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội.
Ngày 07/01/2015,
Ngày 18/06/2015, bà Thu Nga bị Quốc hội Việt Nam bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội. Sau khi bà Thu Nga bị bắt, bà đã khai báo việc đã chi 1,5 triệu đô la Mỹ tương đương với 30 tỷ đồng cho một doanh nghiệm chuyên kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội để nhờ lo thủ tục ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XIII.
Mới đây, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế (C46),Bộ công an đã thông báo kết luận điều tra bổ sung của vụ án Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sự việc xảy ra tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng nhà đất (Housing Group), và dự án B5 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Cụ thể, Từ năm 2008 đến nay, dự án CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn vẫn chưa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, và cũng chưa cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Thu Nga đã cấu kết với các càn bộ trong công ty để lập ra mô hình, vị trí, ký hiệu, diện tích các căn hộ. Sau đó sử dụng chúng để lý 752 hợp đồng góp vốn và thu về 377 tỷ đồng của các nhà đầu tư, tới nay đã không có khả năng chi trả. Và điều đáng chú ý là bà Nga đã khai việc sử dụng 47 tỷ đồng vào việc "chạy" ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong đó, số tiền để "chạy" thực tế là khoảng 30 triệu đồng.
Theo điều tra, những người bà Nga khai đã nhận tiền để giúp bà thực hiện việc này đều không thừa nhận. Cơ quan cảnh sát điều tra hiện đã cho đối chất nhưng vẫn chưa có đủ cơ sở để làm rõ. Theo Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí thì việc chạy tiền vào quốc hội là chưa có thông tin. Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng, vụ việc này cần làm rõ việc bà Nga đã đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu, đưa để làm gì, tránh ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của Quốc hội.
Ngày 07/01/2015,
[Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng](/nghe-nghiep/chinh-tri-gia/nguyen-sinh-hung/t7)đã phê duyệt nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý khởi tố bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình lên. Cũng trong nghị quyết này, Ủy ban Thường Vụ quốc hội đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu quốc hội của bà Thu Nga. Ngày 08/01 cùng năm, Trung tâm báo chí (Văn phòng quốc hội) đã gửi văn bản thông tin về việc bà Thu Nga- thuộc đoàn Đại biểu quố hội Hà Nội bị Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công An khởi tố và bắt tạm giam. Hàng chục khách hàng đã ký vào đơn kiện gửi tới Quốc hội và Bộ Công An để yêu cầu điều tra và xử lý vụ việc và Thu Nga trong thời gian giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị đã nhận hàng trăm tỷ đồng của khách hàng từ mấy năm nay nhưng vẫn chưa bàn giao căn hộ thuộc công trình B5 Cầu Diễn cho họ. Mặc dù dự kiến là căn hộ sẽ được bàn giao vào năm 2015, nhưng đến thời điểm hiện tại thì dự án này vẫn là một bãi đất trống.
Ngày 18/06/2015, bà Thu Nga bị Quốc hội Việt Nam bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội. Sau khi bà Thu Nga bị bắt, bà đã khai báo việc đã chi 1,5 triệu đô la Mỹ tương đương với 30 tỷ đồng cho một doanh nghiệm chuyên kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội để nhờ lo thủ tục ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XIII.
Mới đây, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế (C46),Bộ công an đã thông báo kết luận điều tra bổ sung của vụ án Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sự việc xảy ra tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng nhà đất (Housing Group), và dự án B5 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Cụ thể, Từ năm 2008 đến nay, dự án CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn vẫn chưa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, và cũng chưa cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Thu Nga đã cấu kết với các càn bộ trong công ty để lập ra mô hình, vị trí, ký hiệu, diện tích các căn hộ. Sau đó sử dụng chúng để lý 752 hợp đồng góp vốn và thu về 377 tỷ đồng của các nhà đầu tư, tới nay đã không có khả năng chi trả. Và điều đáng chú ý là bà Nga đã khai việc sử dụng 47 tỷ đồng vào việc "chạy" ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong đó, số tiền để "chạy" thực tế là khoảng 30 triệu đồng.
Theo điều tra, những người bà Nga khai đã nhận tiền để giúp bà thực hiện việc này đều không thừa nhận. Cơ quan cảnh sát điều tra hiện đã cho đối chất nhưng vẫn chưa có đủ cơ sở để làm rõ. Theo Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí thì việc chạy tiền vào quốc hội là chưa có thông tin. Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng, vụ việc này cần làm rõ việc bà Nga đã đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu, đưa để làm gì, tránh ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của Quốc hội.
**Người nổi tiếng theo ngày sinh:**
/
![ Ảnh chân dung Châu Thị Thu Nga](/images/nnt/96/0/bbph.jpg)
*Ảnh chân dung Châu Thị Thu Nga* ![ Bà Châu Thị Thu Nga bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản](/images/nnt/96/1/bbph.jpg)
*Bà Châu Thị Thu Nga bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản* ![ Hình ảnh bà Châu Thị Thu Nga tại phiên tòa xét xử](/images/nnt/96/2/bbph.jpg)
*Hình ảnh bà Châu Thị Thu Nga tại phiên tòa xét xử* ![ Hình ảnh bà Châu Thị Thu Nga trước khi bị điều tra](/images/nnt/96/3/bbph.jpg)
*Hình ảnh bà Châu Thị Thu Nga trước khi bị điều tra*
## Các sự kiện năm 1965 và ngày 29-4
### Các sự kiện thế giới vào năm sinh Châu Thị Thu Nga
- Các quân chiến đấu đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam. Đến cuối năm, 190.000 lính Mỹ đang ở Việt Nam. Bối cảnh: Chiến tranh Việt Nam
- Thủy quân lục chiến Mỹ đất tại Cộng hòa Dominican khi chiến đấu vẫn còn giữa phiến quân và quân đội Dominican (tháng 28).
- Pháp rút hạm đội Đại Tây Dương NATO.
- Rhodesia đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Anh (11 tháng 11).
### Ngày sinh Châu Thị Thu Nga (29-4) trong lịch sử
**Ngày 29-4 năm 1429:**Joan of Arc bước vào thành phố Orléans. Cô sẽ kết thúc kéo dài hàng tháng của nó bao vây và sẽ trở thành được biết đến như là "Maid of Orléans." **Ngày 29-4 năm 1916:**Cuộc nổi dậy Phục sinh ở Ireland đã kết thúc với sự đầu hàng của chủ nghĩa dân tộc Ailen. **Ngày 29-4 năm 1945:**lính Mỹ giải phóng trại tập trung Dachau. **Ngày 29-4 năm 1978:**Naomi Uemura của Nhật Bản, đi du lịch bằng con chó kéo xe, trở thành người đầu tiên đạt đến Bắc Cực một mình. **Ngày 29-4 năm 1980:**Đạo diễn Alfred Hitchcock đã qua đời ở tuổi 80. **Ngày 29-4 năm 1986:**Pitcher Roger Clemens lập kỷ lục giải đấu bóng chày lớn bằng cách gạch ra 20 taluy trong một trò chơi chín hiệp thông thường. Ông lặp đi lặp lại kỳ công của ông vào năm 1996. **Ngày 29-4 năm 1992:**Một bồi thẩm Los Angeles tuyên bố trắng án bốn nhân viên cảnh sát bị cáo buộc đánh đập Rodney King. bạo loạn lớn và cướp bóc xảy ra sau đó. **Ngày 29-4 năm 1997:**Việc đầu tiên doanh không gian đi bộ của Mỹ-Nga đã được thực hiện bởi Jerry Linenger và Vasily Tsibliyev từ trạm không gian Mir. **Ngày 29-4 năm 2011:**Kate Middleton kết hôn với Hoàng tử William trong một đám cưới hoàng gia xa hoa tại Westminster Abbey ở London. [Hiển thị toàn bộ](javascript:void(0)) **#3294** **#363** **#3377** **#1259**
## Các Chính trị gia nổi tiếng khác
## Người nổi tiếng sinh ở Thừa Thiên Huế
[Xem thêm](/tinh-tp/thua-thien-hue-viet-nam)
## Ghi chú về Chính trị gia Châu Thị Thu Nga
Thông tin/ profile đầy đủ và mới nhất của Châu Thị Thu Nga được nguoinoitieng.tv cập nhật liên tục. Các thông tin về Chính trị gia Châu Thị Thu Nga có thể chưa đủ hoặc chưa chính xác và chỉ mang tính tham khảo, nếu bạn thấy thông tin là chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Thông tin lý lịch tiểu sử của Chính trị gia Châu Thị Thu Nga. Châu Thị Thu Nga sinh ngày 29 tháng 4 năm 1965 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Việt Nam, thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu, cầm tinh con giáp Ất Tỵ. Các thông tin email, số điện thoại, địa chỉ, facebook fanpage, lý lịch tiểu sử Châu Thị Thu Nga. Công việc, tuổi thơ, cuộc sống gia đình Chính trị gia Châu Thị Thu Nga. Ngay thang nam sinh, ly lich tieu su Chinh tri gia chau thi thu nga. chau thi thu nga profile
Chính trị gia Châu Thị Thu Nga là ai?, sinh năm bao nhiêu?, Châu Thị Thu Nga sinh ra ở đâu?, Chính trị gia Châu Thị Thu Nga bao nhiêu tuổi?...
Bạn trai (gái)/ vợ (chồng)/ người yêu Chính trị gia Châu Thị Thu Nga là ai? Chính trị gia Châu Thị Thu Nga và bạn trai/ bạn gái, Châu Thị Thu Nga và chồng con/ vợ con, Châu Thị Thu Nga và người yêu
**Từ khóa tìm kiếm**
Thông tin lý lịch tiểu sử của Chính trị gia Châu Thị Thu Nga. Châu Thị Thu Nga sinh ngày 29 tháng 4 năm 1965 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Việt Nam, thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu, cầm tinh con giáp Ất Tỵ. Các thông tin email, số điện thoại, địa chỉ, facebook fanpage, lý lịch tiểu sử Châu Thị Thu Nga. Công việc, tuổi thơ, cuộc sống gia đình Chính trị gia Châu Thị Thu Nga. Ngay thang nam sinh, ly lich tieu su Chinh tri gia chau thi thu nga. chau thi thu nga profile
Chính trị gia Châu Thị Thu Nga là ai?, sinh năm bao nhiêu?, Châu Thị Thu Nga sinh ra ở đâu?, Chính trị gia Châu Thị Thu Nga bao nhiêu tuổi?...
Bạn trai (gái)/ vợ (chồng)/ người yêu Chính trị gia Châu Thị Thu Nga là ai? Chính trị gia Châu Thị Thu Nga và bạn trai/ bạn gái, Châu Thị Thu Nga và chồng con/ vợ con, Châu Thị Thu Nga và người yêu
**Cùng năm sinh 1965**

X-C: YES,H:1 mobile

Accept-Ranges: bytes

Cache-Control: max-age=3600, public


markdown: *Danh sách truyện Chia sẻ: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V U X Y Z W Sắp xếp : ALL Tên Lượt xem Đặc biệt : All Hot Tình trạng : All Hoàn thành Tạm ngưng Đang cập nhật Nhóm dịch : ALL 1. Nhân Trắc Học 2. Sang Việt ngữ 3. Minh Triết Mới Thể loại : ALL 1- Thể Loại Phật học và Tâm Linh 2- Tâm Lý - Giải phẫu học 3- Thể Loại Dịch học Kinh điển 4- Thể Loại Đào Tào - Hội Thảo 5- Thể Loại Nhân Trắc Học Biên Tập Ứng Dụng Kinh Văn Tổng Hợp Tác giả: All Các Thánh Hiền Chân Sư DK Đoán Giải Thiên Cơ Đức Phật Minh Triết Mới (Kiệt) morya Federation Ngô Như Hương Nhân Trắc học Nhân Trắc Học Sưu Tầm Trân Châu Xem Thiên Cơ Ngày cơ sở: All Lọc *Danh sách truyện (46) STT Tên truyện Tên đăng nhập Mã truyện Tác giả Ngày cơ sở Cập nhật Chia sẻ:

Transfer-Encoding: chunked

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate

Strict-Transport-Security: max-age=15768000; includeSubdomains;

X-Frame-Options: DENY


markdown:
Mua Hàng:
0906.644.645
-
093.886.71.71
Xem hệ thống 05 cửa hàng
Giờ làm việc: 8g00 - 17g30 (Cả Thứ 7 & CN)
Repsol xe ga
Repsol xe số
Repsol xe môtô
Tư vấn
Giao Hàng
Nhớt Repsol
Repsol Kiên Giang
Repsol Kiên Giang
Bán nhớt Repsol chất lượng cao tại Kiên Giang
Hết hàng
Sản phẩm bán chạy
Moto Sintetico 4T 10W40
195.000 đ
Repsol Moto Scooter 4T 5w40
225.000 đ
Moto HMEOC 10W30 4T 1L
330.000 đ
Thông tin tư vấn
Nhớt Repsol có tốt không? Giá nhớt Repsol các loại
Husky 125 nên chọn nhớt Repsol loại nào phù hợp?
Fz150i thay nhớt Repsol có tốt không? Giá nhớt Repsol?
Suzuki GSX-S150 nên thay nhớt Repsol loại nào? Giá bao nhiêu tiền?
Repsol Moto Racing 10W40 dùng cho Suzuki GSX-R150 có tốt không?
Trung Tâm Nhớt Repsol Chất Lượng Cao
CH1: 427 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình
0906.644.645
-
0966.644.645
-
Xem Bản Đồ
CH2: 83 Hàn Hải Nguyên, P.16, Q.11
0909.278.933
-
Xem Bản Đồ
CH3: 56 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh
0938.82.02.02
-
Xem Bản Đồ
CH4: 557 Lê Văn Thọ, P.14, Q.Gò Vấp
0938.831.381
-
Xem Bản Đồ
CH5: 845-847 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7
0909.284.039
-
Xem Bản Đồ
Giờ làm việc: Từ 8g00 - 17g30 (Cả Thứ 7 & CN)
Thông tin
Sơ đồ trang
Liên hệ
Giới thiệu
Đại lý Repsol
Repsol TPHCM
Repsol Hà Nội
Repsol Hải Phòng
Repsol Đà Nẵng
Repsol Cần Thơ
Repsol Bình Dương
Nhớt thông dụng
Nhớt Exciter 150
Nhớt Lead 125
Nhớt SH
Nhớt Air Blade 125
Nhớt SH Mode 2015
Nhớt Nouvo 6
Cộng đồng
Facebook
Google+
Copyright ©2015
Nhớt Repsol
. All rights reserved.


markdown:
# Chuyên mục vào bếp
Nồi điện nấu phở là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các bài viết về Ẩm Thực Việt Nam , trong đó Chuyên mục vào bếp chia sẻ với các bà Nội trợ về những bí quyết nấu ăn ngon, hướng dẫn Nấu MÓN NGON đơn giản và nhanh chóng. Tổng hợp Thực Đơn Món Ngon mỗi ngày.
Xếp theo:

Connection: Upgrade, close

Set-Cookie: currency=VND; expires=Fri, 17-Aug-2018 05:15:38 GMT; path=/; domain=noidiennaupho.com

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


markdown:
-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
-
# Bếp từ Binova BI 2233I
Gọi ngay để có giá tốt nhất
Giá bán: 11.900.000₫
Giá hãng: 12.900.000₫
Thương hiệu: Binova
Mã sản phẩm:Binova BI 2233I
### KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
**- Từ ngày 5/9/2017. ** **Tặng bộ nồi Inox cao cấp + chảo từ nhập khẩu ** **- Tặng thêm 1.000.000đ khi mua hàng **
Bảo hành: 36 Tháng |
**Xuất xứ : Chính hãng ** | Miễn phí v/c & lắp đặt
[Bếp từ Binova BI 2233I](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-2233i)
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm:
[Bếp từ Binova](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova) BI 2233I
Mã sản phẩm:
**Binova BI 2233I** [Bếp từ âm kính](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu) 2 bếp nấu
Bếp từ Binova sử dụng mặt kính cao cấp SchootCeran(Germany)
Linh kiện điện cao cấp nhập khẩu Châu Âu
Điều khiển cảm ứng dạng ẩn thông minh
Tự động nhận dạng thiết bị nấu
Công suất bếp :2000w+2600w
Chế độ hẹn giờ tự ngắt
**Kích thước kỹ thuật**
Kích thước mặt kính: 735 x 435 mm
Kích thước khoét đá: 670 x 410mm
Xuất xứ: Chính hãng
**Các sản phẩm khác: ** [Bếp từ Binova BI 344 ID](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-344-id) | [Bếp từ Binova BI 334 ID](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-334-id) | [Bếp từ Binova BI 299 ID](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-299-id) | [Bếp từ Binova BI 277 ID](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-277-id) | [Bếp từ Binova BI 234 I](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-234-i) | [Bếp từ Binova BI N01](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-n01) | [Bếp từ Binova BI 217Induction](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-217induction) | [Bếp từ Binova BI 2233I](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-tu-binova-bi-2233i)
Nội dung của bạn
Nội dung của bạn

X-Cache: miss

P3P: CP="NOI DSP COR NID ADMa OPTa OUR NOR"

X-Page: product-detail

Set-Cookie: _orig_referrer=; expires=Thu, 02-Aug-2018 05:16:20 GMT; path=/; HttpOnly


markdown:
- Đăng tin ưu tiên
-
__Các dịch vụ ưu tiên trên Rồng Bay__
-
__Ưu đãi cho khách hàng thường xuyên__ [Sử dụng tài khoản chuyên nghiệp](https://rongbay.com/su-dung-tai-khoan-chuyen-nghiep.html)
-
__Ðăng tin thu hút khách hàng__ [Cách viết tiêu đề thân thiện, lôi cuốn khách hàng](https://rongbay.com/Cach-viet-tieu-de-than-thien-loi-cuon-khach-hang-fp39.html)
-
-
[Hỏi & đáp](https://rongbay.com/faqs.html)
- Hỗ trợ
- Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ
-
Điện thoại : **024 73095555**(ext: 497/ 818) Hotline : **0936 194 226**(Nội dung, tin đăng) **0932 223 656**(Liên hệ quảng cáo) : [lienhe@rongbay.com](mailto:lienhe@rongbay.com) Skype : [cskh.rongbay](skype:cskh.rongbay?chat)
-
[Mua quảng cáo](https://rongbay.com/mua-quang-cao.html) [Đăng ký](javascript:void(0);) [Đăng nhập](javascript:void(0);)


markdown:
![ ](http://bizweb.dktcdn.net/100/032/885/themes/42939/assets/loader.gif?1531883091182)
## Acebeam X45 vs Olight X7
Bài so sánh của Mod Naki trên group Everymancarry, thực hiện ở Vĩnh Long
[Acebeam X45 vs Olight X7]
-Acebeam X45 - 6 mode sáng (chưa tính chớp) 2/500/1500/4000/9000/16.000, chiếu xa 583m, hơn 80k cd
-Olight X7 - cũng 6 mode 3/300/1000/3000/5500/9000, chiếu xa 313m, chỉ 28.5k cd
Đều xài led XHP70, X7 3 led, X45 4 led, để mở max X45 cần pin xả ít nhất 20A, X7 chỉ cần 10-15A.
2 em này chắc có họ hàng, cùng số X, cùng loại led, cách chuyển mode y chang nhau, X45 có thêm đèn báo nguồn, X7 chỉ báo đỏ khi cạn pin
Mời ae xem clip test ngắn cho vui, khoảng cách 150m (khoảng cách ứng dụng thực tế), tòa nhà ở xa bên phải khoảng 500m vẫn chiếu tới, như thường lệ camera chỉ thể hiện được 60-70% độ sáng thực, thêm nữa cân bằng trắng nhiều quá làm X45 neutral cũng trắng tinh theo.
Thực tế sử dụng ổn định mức 4000lm đã quá thừa, 16k chỉ để rọi phá vài phút rất vui

X-Page: article

Set-Cookie: _orig_referrer=; expires=Thu, 02-Aug-2018 05:03:39 GMT; path=/; HttpOnly


markdown:
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
# LED hắt tường
Danh mục
### Danh mục
-
[Đèn Tube](/collections/den-tube)
-
[Đèn LED Bulb](/collections/den-led-bulb)
-
[Double Wing](/collections/double-wing)
-
[Đèn LED Âm Trần](/collections/den-tran-led)
-
[Đèn LED Khác](/collections/den-led-khac)
-
[Đèn Compact](/collections/den-compact)
-
[Sản Phẩm Điện Gia Dụng](/collections/san-pham-dien-gia-dung)
-
[Ổ Cắm, Phích Cắm](/collections/o-cam-va-phich-cam)
-
[Đèn Bàn, Đèn Ngủ](/collections/den-ban-va-den-ngu)
-
[Đèn Trang Trí](/collections/den-trang-tri)
-
[Vật Tư Đèn](/collections/vat-tu-den)
# LED hắt tường
Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này

X-Cache: hit, server

Set-Cookie: shop_ref=; expires=Wed, 15 Aug 2018 07:43:22 GMT; path=/; samesite=lax


markdown:
Với mong muốn được phục vụ Quý khách hàng tốt hơn, Phương Nguyễn thay đổi giờ làm việc từ 9h sáng đến 7h tối toàn bộ các ngày. Đặc biệt Chủ nhật vẫn mở cửa bình thường. Hotline: 0966.913.519. Cám ơn Quý khách!
# Ống nhòm dã ngoại Carson Hawk 5x30mm
420.000đ
- Nhà sản xuất:
[Carson](https://shopphuongnguyen.com/carson)
- Mã sản phẩm: PT146
- Tình trạng: Tạm Hết Hàng
### Mô tả
Thích hợp dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, bền nhẹ. Giúp con bạn khám phá thế giới xung quanh. Carson Hawk™ rất tuyệt dành cho các hoạt động ngoài trời, các sự kiện thể thao, ngắm chim trời và cắm trại!
Tên sản phẩm: Carson Hawk™
Mã số: HU-530
Độ phóng đại: 5x
Ống kính: 30mm
Trọng lượng: 139g
Kích thước: 4.1" x 2.3" x 1.5"
Phụ kiện kèm theo: túi đựng, dây đeo và khăn lau ống kính
Carson (http://www.carson.com) là nhà sản xuất ống nhòm hàng đầu của USA
Made in China

Server: LiteSpeed

Cache-Control: private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform

Set-Cookie: currency=VND; expires=Fri, 17-Aug-2018 05:07:23 GMT; path=/; domain=shopphuongnguyen.com


markdown:
JavaScript is disabled
You need to enable JavaScript to use SoundCloud
Your current browser isn't compatible with SoundCloud.
Please download one of our supported browsers. Need help?
Sorry! Something went wrong
Is your network connection unstable or browser outdated?
Popular searches

X-Cache: Miss from cloudfront

X-Pants: distant-towel

Server-Timing: geoip; dur=2.228975; desc="geoip/geoip", experiments; dur=21.023426; desc="api-v2/experiments", resolve; dur=53.565237; desc="api-v2/resolve", privacySettings; dur=9.597943; desc="api-v2/privacySettings", geoip; dur=4.05008; desc="geoip/geoip", user; dur=14.121596; desc="api-v2/user", trackComments; dur=16.080445; desc="api-v2/trackComments"

Cache-Control: private, max-age=0, no-cache, no-store

Content-Type: text/html


markdown:
![ Masquerade](https://taigamecrack.com/wp-content/uploads/2016/08/masquerade-1.jpeg)
![ Masquerade](https://taigamecrack.com/wp-content/uploads/2016/08/masquerade-1.jpeg)
### Masquerade
Masquerade là game được phát triển bởi Narsha Games và nhận sự hậu thuẫn từ Gamevil. Game đã từng được thử nghiệm tại thị trường Bắc Mỹ hồi tháng 3 năm nay và đã thu về...
Huyền Thoại LoL là game nhập vai, thẻ tướng được xây dựng dựa trên cốt truyện Liên Minh Huyền Thoại. Hình ảnh trong game được thiết kế theo phong cách chibi khá dễ thương, với hình ảnh và đặc biệt là tạo hình các nhân vật có nhiều nét khá tương đồng với Liên Minh. Game Huyền Thoại LoL cũng giới thiệu hệ thống nhiệm vụ tương đối nhiều, giúp game thủ có thể liên tục trải nghiệm trong thời gian dài. Dù vậy, đa phần người chơi
[tai game mien phi](https://taigamecrack.com/) gần như chỉ điều khiển nhân vật tham gia phụ bản mà thôi, chứ không cần phải tập trung chơi quá nhiều.
tai game huyen thoai lol
Cơ chế chiến đấu trong game Huyền Thoại LoL không phải xây dựng theo hướng MOBA mà dựa trên lối đánh turn-base, xếp trận. Trong trận đấu, các nhân vật sẽ tự động tấn công theo lượt dưa trên đội hình đã xếp sẵn. Trong mỗi lượt, game thủ sẽ có thể lựa chọn mục tiêu mà mình vẫn tấn công. Điểm nhấn đặc biệt nhất của tải game Huyền Thoại LoL chính và việc xây dựng hệ thống nhân vật, chiến tướng mô phỏng theo đúng như trong Liên Minh Huyền Thoại, từ hình dáng, cho đến đặc điểm sức mạnh, hay các skill riêng biệt.
Mô típ cũng như phong cách chơi trong tải Huyền Thoại LoL không có quá nhiều điểm khác biệt so với những tựa game thẻ tướng cùng thể loại. Hoạt động chủ yếu trong game chỉ xoay quanh việc vượt phụ bản với độ khó tăng dần. Quá trình trải nghiệm tải game Huyền Thoại LoL diễn ra tương đối đơn giản, tuy nhiên sau khi chơi khoảng 2 tiếng, game thủ có thể cảm thấy hơi nhàm chán vì nội dung game bị lặp lại tương đối nhiều. Các hoạt động diễn ra có phần trùng lặp khi người chơi chủ yếu chỉ cho đội hình của mình tham gia phụ bản mà thôi.
Masquerade là game được phát triển bởi Narsha Games và nhận sự hậu thuẫn từ Gamevil. Game đã từng được thử nghiệm tại thị trường Bắc Mỹ hồi tháng 3 năm nay và đã thu về...
Thể loại endless runner vốn xuất hiện khá nhiều trên các game di động hiện nay và gần như game nào cũng sao chép ý tưởng của nhau. Với góc quay này, game thủ Corridor...
Legend of War là game nhập vai lai chiến thuật trong thời gian thực cực hấp dẫn mới được Game Craft phát hành miễn phí trên cả 2 nền tảng iOS và Android. Mang trong...
TrainCrasher là game sở hữu phong cách đồ họa Anime ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ bởi gameplay “beat em up” đánh đấm đã tay. Kết hợp yếu tố side-scroller đi cảnh, game...
Little Big City 2 là game xây dựng và quản lý sở hữu đồ họa 3D tuyệt đẹp và hiệu ứng chân thực mà những tín đồ của thể loại này không thể bỏ lỡ....


markdown:
![ Captain America TWS](https://taigamecrack.com/wp-content/uploads/2015/04/captain-america-tws-1.jpeg)
![ Captain America TWS](https://taigamecrack.com/wp-content/uploads/2015/04/captain-america-tws-1.jpeg)
### Captain America TWS
Cái tên nói lên tất cả, Captain America TWS là phiên bản trò chơi chính thức của bộ phim Marvel ra mắt năm 2014. Sản phẩm tới từ Gameloft có lối chơi dàn trận chiến thuật...
Tekken Card Tournament là game đối kháng của hãng Namco Bandai. Và khi nói đến Tekken, chắc hẳn đó không phải là một cái tên quá xa lạ đối với các game thủ, NSX đã đem đến một game thẻ bài chiến đấu platform khá hấp dẫn kết hợp giữa cả các phiên bản dành cho iOS, Android của tựa game Tekken nổi tiếng.
Người chơi sẽ được chọn các võ sĩ mà họ muốn rồi sau đó sử dụng các thẻ bài gia tăng sức mạnh và kĩ năng chiến đấu cho họ. Đây là một tải game Tekken Card Tournament chiến đấu theo lượt và trong mỗi lượt người chơi sẽ được sử dụng một trong 3 lựa chọn chiến đấu đó là Focus, Strike và Block. Tùy vào sự lựa chọn của mỗi người, nhân vật sẽ thi triển những kĩ năng tương ứng.
Những trận chiến khá chân thực vì nó được thiết kế trên nền tảng 3D và đây chắc chắn sẽ là điểm ấn tượng và thu hút người chơi nhất. Ngoài ra, đây còn là một trong số ít những tải Tekken Card Tournament mà người chơi có thể sở hữu thực sự các thẻ bài và chơi như một game sưu tập thẻ bài thực tế. Các thẻ bài mà bạn sở hữu sex được quét và thêm vào bộ sưu tập của bạn mà bạn sẽ sử dụng trong trò chơi.
Cái tên nói lên tất cả, Captain America TWS là phiên bản trò chơi chính thức của bộ phim Marvel ra mắt năm 2014. Sản phẩm tới từ Gameloft có lối chơi dàn trận chiến thuật...
Furious Racing là một game mobile đua xe đầy thú vị. Ngừơi chơi sẽ trở thành “quái xế” của một trong số những chiếc xế hộp nhanh nhất trên đường phố với nhiều chế độ...
Tokyo Ghoul là game được thai nghén bởi sự kết hợp giữa nhà phát hành GameSamba và hãng phát triển Funimation, Tokyo Ghoul: Dark War hứa hẹn sẽ đưa người chơi vào thế giới nhuốm...
Học Viện Manga là game lấy đề tài Manga Anime xuất sắc tại thị trường Bắc Mĩ. Game sẽ đưa người chơi đến với một học viện kì bí ẩn sâu giữa các chiều không...
Strike of Kings là game MOBA trên điện thoại di động được thiết kế và cấp phép bởi Tencent Games – cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại. Được phát hành rộng rãi với nhiều...


markdown:
#
Bài giảng Bảo trì phần mềm - Phần mở đầu (ĐH Cần Thơ)
*Công Nghệ Thông Tin,Kỹ thuật lập trình *
Đánh giá
[Viết đánh giá](#danh-gia) **0** **3** **0**
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
chi9tq
Danh mục
Công Nghệ Thông Tin,Kỹ thuật lập trình
Thể loại
[Bảo trì phần mềm, Bài giảng Bảo trì phần mềm, Đề cương môn học, Quy trình bảo trì, công cụ bảo trì, Kỹ thuật bảo trì phần mềm]()
Ngày đăng
1/1/1
Loại file
Số trang
3
Dung lượng
0.67 M
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn
#### Bài giảng Bảo trì phần mềm - Phần mở đầu cung cấp cho người học các mục tiêu của môn học, nội dung chính của môn học, yêu cầu các phương pháp đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
MÔ TẢ CHI TIẾT
Bài giảng Bảo trì phần mềm - Phần mở đầu (ĐH Cần Thơ)
Nguồn: tailieu
LINK DOWNLOAD
##
Bai-giang-Bao-tri-phan-mem-Phan-mo-dau-DH-Can-Tho.PDF[0.67 M]
File đã kiểm duyệt
[Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ](#collError) [Báo vi phạm bản quyền](#) **Pass giải nén**(Nếu có):
tailieumienphi.vn
[](/download)
DOWNLOAD
(Miễn phí)
(Miễn phí)
## Tài liệu tương tự
TÀI LIỆU NỔI BẬT
[tài liệu phổ thông](/tai-lieu/tai-lieu-pho-thong) [luận văn báo cáo](/tai-lieu/luan-van-bao-cao) [công nghệ thông tin](/tai-lieu/cong-nghe-thong-tin) [kỹ thuật công nghệ](/tai-lieu/ky-thuat-cong-nghe) [y tế sức khoẻ](/tai-lieu/y-te-suc-khoe) [báo cáo khoa học](/tai-lieu/bao-cao-khoa-hoc) [tài chính ngân hàng](/tai-lieu/tai-chinh-ngan-hang) [y học thường thức](/tai-lieu/y-hoc-thuong-thuc) [kinh doanh marketing](/tai-lieu/kinh-doanh-marketing) [văn hoá nghệ thuật](/tai-lieu/van-hoa-nghe-thuat) [khoa học tự nhiên](/tai-lieu/khoa-hoc-tu-nhien) [khoa học xã hội](/tai-lieu/khoa-hoc-xa-hoi) [giải trí thư giãn](/tai-lieu/giai-tri-thu-gian) [quản trị kinh doanh](/tai-lieu/quan-tri-kinh-doanh) [tiếng anh ngoại ngữ](/tai-lieu/tieng-anh-ngoai-ngu) [cơ khí chế tạo máy](/tai-lieu/co-khi-che-tao-may) [đề thi kiểm tra](/tai-lieu/de-thi-kiem-tra) [kỹ thuật lập trình](/tai-lieu/ky-thuat-lap-trinh) [nông lâm ngư](/tai-lieu/nong-lam-ngu) [ôn thi đh cđ](/tai-lieu/on-thi-dh-cd)


markdown:
Tải bản đầy đủ
Cao đẳng - Đại học
Sư phạm
Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của sở xây dựng long an
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
------------------
Nguyễn Minh Hùng
Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án
công trình của Sở Xây dựng Long An
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2016
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------
KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Nguyễn Minh Hùng
Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án
công trình của Sở Xây dựng Long An
Chuyên ngành
Mã số
:
:
Quản lý công
60340403
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. Đinh Công Khải
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2016
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn
gốc.
Học viên thực hiện Luận văn
Nguyễn Minh Hùng
i
LỜI CẢM ƠN
Luận văn này là tổng hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu kết hợp
với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác và sự nỗ lực cố gắng của bản
thân.
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quí
Thầy (Cô) và các cán bộ công chức Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí
Minh đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc nhất đến Thầy Tiến sĩ Đinh Công Khải là người trực tiếp hướng dẫn khoa học.
Thầy đã dày công giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.
Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và
Đầu tư, các đồng nghiệp, các Sở - Ban - Ngành, các đơn vị Tư vấn, các đơn vị Thi
công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
thực hiện thành công luận văn này.
Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm yêu mến nhất
đến gia đình, những người thân của tôi đã tạo điều kiện, động viên tôi trong suốt
quá trình học tập và thực hiện luận văn này.
Tuy đã có sự nỗ lực, cố gắng nhưng luận văn không thể tránh khỏi những
khiếm khuyết, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quí Thầy (Cô) và
đồng nghiệp để luận văn này được hoàn thiện hơn !
Xin chân thành cám ơn !
Nguyễn Minh Hùng
ii
TÓM TẮT
Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ của các
dự án công trên địa bàn tỉnh Long An mà cụ thể hơn là các dự án do Sở Xây dựng
Long An quản lý với mục tiêu sắp xếp các yếu tố tác động theo thứ tự ưu tiên và tìm
ra nguyên nhân cụ thể của từng yếu tố làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp và
nhiệm vụ ưu tiên mà Sở Xây dựng Long An nói riêng và các cơ quan quản lý dự án
công nói chung trên địa bàn tỉnh Long An cần lưu ý.
Luận văn sử dụng phương pháp bảng hỏi khảo sát kết hợp chỉ số MS (Mean
Score) để sắp xếp mức độ tác động của các yếu tố gây chậm trễ tiến độ và thông qua
phỏng vấn sâu chuyên gia để giải thích về tác động của các yếu tố đến sự chậm trễ
tiến độ. Kết quả cho thấy có 9 yếu tố tác động mạnh đến sự chậm trễ tiến độ của các
dự án công trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó, tập trung chủ yếu là các yếu tố liên
quan đến nhà thầu như năng lực tài chính, tính cam kết trong việc bố trí nhân lực cả
về số lượng và chất lượng, trang thiết bị tại công trường thi công; nhóm yếu tố liên
quan đến chủ đầu tư là Sở Xây dựng chủ yếu liên quan đến quy trình và thủ tục
thanh quyết toán cho nhà thầu; và cuối cùng là sự thay đổi thiết kế đến từ đơn vị thụ
hưởng.
Giải pháp được đặt ra là tăng cường vai trò của người giám sát độc lập đại
diện cho quyền lợi của phíachủ đầu tư; tăng cường hiệu quả mà đặc biệt là tính cạnh
tranh trong công tác mời thầu; và sau cùng là nâng cao trách nhiệm cá nhân của các
bên liên quan khối công, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ giám sát và các đơn vị
thụ hưởng.
iii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii
TÓM TẮT ............................................................................................................ iii
MỤC LỤC ............................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................vi
DANH MỤC HÌNH............................................................................................ vii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ...................................................................................1
1.1.
Bối cảnh nghiên cứu ......................................................................................1
1.2.
Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ...................................................................3
1.3.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................4
1.4.
Phương pháp nghiên cứu..............................................................................4
1.5.
Bố cục luận văn..............................................................................................5
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................6
2.1.
Một số khái niệm liên quan ..........................................................................6
2.2.
Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài .............................................8
Nghiên cứu của Mansfield và ctg (1994) cho thấy nguyên nhân trễ tiến độ gồm:
vốn tài trợ cho dự án (tức năng lực tài chính), vấn đề thanh toán, năng lực
quản lý của các bên, thay đổi điều kiện môi trường tại điểm thi công, thiếu hụt
nguồn nguyên liệu và phương án triển khai thiếu hiệu quả. Nghiên cứu của
Chan và Kumaraswamy (1998) cũng cho kết luận tương tự. ...............................8
2.3.
Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước ...........................................10
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................15
2.1.
Khung phân tích ..........................................................................................15
2.2.
Phương pháp nghiên cứu............................................................................19
2.2.1.
Thiết kế bảng hỏi ..........................................................................19
2.2.2.
Phương pháp chọn mẫu ...............................................................22
2.2.3.
Phương pháp xử lý dữ liệu ..........................................................23
iv
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...........................................................26
4.1.
4.2.
Kết quả nghiên cứu .....................................................................................26
4.1.1.
Thông tin mẫu ..............................................................................26
4.1.2.
Kiểm tra độ tin cậy của thang đo ...............................................29
Phân tích kết quả .........................................................................................32
4.2.1.
Nhóm các yếu tố tác động mạnh nhất đến sự chậm trễ tiến độ
của dự án 35
4.2.2.
dự án
4.2.3.
Nhóm các yếu tố tác động yếu nhất đến sự chậm trễ tiến độ của
40
Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố phân theo nhóm
đối tượng liên quan .........................................................................................42
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...............................................46
5.1.
Kết luận ........................................................................................................46
5.2.
Khuyến nghị .................................................................................................47
5.2.1. Nâng cao năng lực chủ đầu tư …………………………............ 47
5.2.2. Nâng cao thẩm quyền chủ đầu tư ………………………………. 47
5.2.3. Nâng cao năng lực của nhà thầu …………………………………48
5.2.4. Nâng cao năng lực của các đơn vị tư vấn ………………………. 48
5.2.5. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý và giám sát .......................48
5.2.6. Tăng cường kênh thông tin và xử lý công tác hoàn thành ..........49
5.2.7. Nâng cao chất lượng dự toán và thiết kế .......................................49
5.2.8. Quản lý Hợp đồng............................................................................50
5.3.
Hạn chế của đề tài .......................................................................................50
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................51
v
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Tổng hợp các yếu tố của các nghiên cứu nước ngoài ...............................13
Bảng 2.2. Tổng hợp các yếu tố của các nghiên cứu trong nước ...............................14
Bảng 3.1. Tổng hợp các yếu tố trong bảng hỏi chính thức .......................................21
Bảng 4.1.Các đối khảo sát phân theo vai trò liên quan đến dự án ............................26
Bảng 4.2. Đối tượng khảo sát phân theo vị trí công tác ............................................27
Bảng 4.3. Đối tượng khảo sát phân theo quy mô vốn dự án đã từng tham gia .........28
Bảng 4.4. Đối tượng khảo sát phân theo loại công trình đã triển khai .....................29
Bảng 4.5. Đối tượng khảo sát phân theo kinh nghiệm trong ngành xây dựng..........29
Bảng 4.6. Kết quả độ tin cậy thang đo nhóm yếu tố liên quan đến chủ đầu tư ........30
Bảng 4.7. Kết quả độ tin cậy thang đo nhóm yếu tố liên quan đến nhà thầu ............31
Bảng 4.8. Kết quả độ tin cậy thang đo nhóm yếu tố liên quan đến tư vấn ...............31
Bảng 4.9. Kết quả độ tin cậy thang đo nhóm yếu tố liên quan đến yếu tố bên ngoài
khác ...........................................................................................................................32
Bảng 4.10. Kết quả xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ ..........33
Bảng 4.11. Tổng hợp nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề chậm trễ tiến độ .........34
Bảng 4.12. Nhóm các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự chậm trễ tiến độ ...........35
Bảng 4.13. Các yếu tố tác động yếu nhất đến sự chậm trễ tiến độ của dự án ...........41
Bảng 4.14. Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến chủ đầu tư .......43
Bảng 4.15. Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến nhà thầu.....44
Bảng 4.16. Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến tư vấn ........45
Bảng 4.17. Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến nhà thầu.....45
vi
DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1. Mô hình các bên liên quan gây tác động .............................................17
Hình 3.2. Sơ đồ các bước thực hiện nghiên cứu .................................................15
vii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1.
Bối cảnh nghiên cứu
Trong những năm qua, do tác động của nền kinh tế thị trường cùng với các
chính sách mới về xây dựng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác
quy hoạch, đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp,
đô thị nước ta phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Diện mạo trên toàn
quốc đã có sự thay đổi rõ rệt, đáp ứng được sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước,
đồng thời trở thành những nhân tố tích cực của quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Việc đầu tư phát triển ngành xây dựng là tất yếu để đạt được mục tiêu trên.
Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, tỉ trọng của ngành xây dựng
trong nền kinh tế cũng tăng lên theo từng năm. Cùng với sự ổn định về chính trị,
nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và có uy tín trên trường thế giới. Ngành
xây dựng đã đóng góp một phần đáng kể và có vị trí quan trọng trong việc phát triển
kinh tế đất nước. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả đầu tư thấp, thất
thoát vốn ngân sách nhà nước, chậm trễ thời gian hoàn thành đưa công trình vào sử
dụng, còn chưa chặt chẽ trong việc quản lý đầu vào và đầu ra sản phẩm dẫn đến tình
trạng công trình xây dựng kém chất lượng, thời gian thi công kéo dài so với tiến độ
đã đề ra, gây thiệt hại kinh tế và thời gian cho các bên. Mỗi năm, tổng đầu tư toàn
xã hội cho ngành xây dựng chiếm lượng không nhỏ cụ thể: tính chung trong giai
đoạn 2001 - 2005, tổng vốn đầu tư công đạt khoảng 286 nghìn tỉ đồng, chiếm trên
23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; trong giai đoạn 2006 - 2010 ước đạt trên 739
nghìn tỉ đồng, khoảng trên 24% tổng vốn đầu tư toàn xã hội ,Vũ Đức Thắng (2013).
Theo số liệu Tổng hội Xây dựng đưa ra thì có đến hơn 99% các dự án xây
dựng, trong đó chủ yếu là dự án trọng điểm Quốc gia bị chậm tiến độ (Thu Hằng,
2011). Thực tế nhiều công trình kéo dài 5- 7 năm, nguyên nhân dẫn đến chậm trễ
chủ yếu do cơ chế, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) còn bất cập
liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân “bị giải phóng mặt bằng”;cụ thể giá
đền bù thiếu nhất quán và không phù hợp; khu tái định cư không bằng nơi ở cũ; các
1
tổ chức tư vấn, lập phương án GPMB, các Ban GPMB không chuyên nghiệp, lúng
túng; các chế tài còn chưa đồng bộ và chưa đủ mạnh.Bên cạnh đó là giai đoạn đấu
thầu và thực hiện thi công có rất nhiều công trình đấu thầu kéo dài xảy ra chủ yếu ở
công trình vốn Nhà nước; hiện tượng cục bộ, địa phương, nể nang trong tổ chức lựa
chọn nhà thầu (kể cả đấu thầu và chỉ định thầu). Trong khi đó, những công trình vốn
tư nhân công tác đấu thầu cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ.
Ngoài vấn đề năng lực nhà thầu, hiện nay chênh lệch do trượt giá quá lớn so
với hợp đồng ký ban đầu dẫn đến nhiều nhà thầu thua lỗ. Do đó, họ cố tình tìm cách
kéo dài tiến độ vì càng làm càng lỗ. Bên cạnh những nguyên nhân trên, một nguyên
nhân khác dẫn đến hầu hết các công trình chậm tiến độ là do vốn không được đảm
bảo;hiện tượng phân bổ vốn dàn trải vẫn phổ biến, trình tự, thủ tục cấp vốn, thanh
toán chậm trễ dẫn đến tiến độ thi công kéo dài. Thực tế, chỉ trừ một số dự án trọng
điểm còn tuyệt đại đa số dự án triển khai chậm do nguồn vốn thực hiện không đủ,
chậm quyết toán. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của các chủ thể tham gia dự án từ
người quyết định đầu tư, chủ đầu tư các nhà thầu tư vấn, xây lắp còn hạn chế, bất
cập so với tốc độ phát triển nhanh, quá nóng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Long An trong giai đoạn từ 2010 - 2015 số
dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư trễ tiến độ lên đến 94,40%, trong đó dự án trễ
tiến độ cao nhất là 120% và dự án trễ tiến độ thấp nhất là 5,6%, Sở Xây dựng Long
An (2015). Nguyên nhân chủ yếu theo đánh giá là do năng lực của nhà thầu yếu về
tài chính, các nhà thầu được trúng thầu thi công cùng lúc nhiều dự án, năng lực đơn
vị tư vấn và quản lý chủ đầu tư yếu, khối lượng dự toán không chính xác khi triển
khai thực hiện dự án điều chỉnh thiết kế, dự toán và chậm phê duyệt phần điều chỉnh
của chủ đầu tư.
Các dự án khi chậm tiến độ sẽ gây thiệt hại và lãng phí vô cùng lớn. Khoảng
40% GDP cả nước được dành cho các dự án đầu tư xây dựng bao gồm sự tham gia
tài trợ của khu vực nhà nước, doanh nghiệp, Nguyễn Dũng (2016). Tại Việt Nam,
chậm tiến độ trong các dự án đầu tư xây dựng công trình là một vấn đề mà gần đây
các phương tiện thông tin đại chúng thường hay đề cập. Chậm tiến độ trong dự án
2
xây dựng mang lại rất nhiều hậu quả. Đối với chủ đầu tư, chậm tiến độ có thể làm
phát sinh chi phí như những chi phí phát sinh do lãi vay ngân hàng, chi phí thời gian
vì dự án kéo dài và các ảnh hưởng khác. Đối với nhà thầu thi công, chậm tiến độ
đồng nghĩa với chi phí tăng cao trong đó có thể là thời gian làm việc dài hơn, gia
tăng các chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí thiết bị, mất uy tín trong
kinh doanh và các ảnh hưởng xấu. Đối với xã hội, việc chậm hoàn thành theo tiến
độ dẫn đến đình trệ sản xuất của người dân và doanh nghiệp khu vực triển khai dự
án, cơ sở hạ tầng phục vụ cho xã hội, người dân không đáp ứng,... ảnh hưởng đến kế
hoạch và mục tiêu phát triển của địa phương.
Vậy làm thế nào để cải thiện tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cả
nước nói chung cũng như các dự án của Sở Xây dựng Long An làm chủ đầu tư nói
riêng là vấn đề cấp thiết cần sớm được giải quyết. Cũng đã có rất nhiều nguyên
nhân được xác định, tuy vậy, để giải quyết đồng thời các vấn đề gây chậm trễ tiến
độ là khó khả thi bởi cần có thời gian và nguồn lực. Do đó, việc tiến hành xác định,
đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhóm nguyên nhân đến việc chậm trễ tiến độ
của các dự án là cơ sở cho việc xác định các nhiệm vụ ưu tiên trong ngắn hạn cũng
như kế hoạch giải quyết cụ thể trong dài hạn.
Từ những thực trạng trên, với vai trò là người quản lý bộ phận chuyên giám
sát, theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn của tỉnh Long
An, tôi đã quyết định thực hiện đề tài "Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công
trình của Sở Xây dựng Long An“ vừa để làm luận văn thạc sĩ cho chương trình cao
học Quản lý Công, vừa để phục vụ cho công tác quản lý, giải quyết các vấn đề liên
quan đến chậm trễ tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh Long An.
1.2.
Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
Mục tiêu của việc nghiên cứu là xác định các nguyên nhân gây chậm trễ tiến
độ các dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng Long An làm chủ đầu tư, cũng như
thực trạng của từng nhóm nguyên nhân. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các
giải pháp nhằm cải thiện tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây
dựng Long An làm chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan
3
nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Để đạt được mục tiêu như trên, đề tài
hướng đến việc trả lời hai câu hỏi sau:
Thứ nhất, đâu là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến
độ của các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An?
Thứ hai, những giải pháp nào có thể giúp cải thiện tiến độ các dự án đầu tư
xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An?
1.3.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các yếu tố ảnh hướng đến tiến độ hoàn thành dự án
trên địa bàn tỉnh Long An mà cụ thể hơn là ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ của
các dự án do Sở Xây dựng Long An làm chủ đầu tư.
Trong giới hạn của luận văn này, tác giả chỉ tập trung vào sự chậm trễ tiến độ
của các dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Xây dựng Long An làm chủ đầu tư
giai đoạn từ 2010 - 2015. Trong đó các nhân tố gây chậm trễ chỉ xác định trong giai
đoạn từ khi hợp đồng thực hiện dự án được ký kết cho đến khi dự án hoàn thành và
đưa vào sử dụng. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng là một trong những
nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự án so với nhu cầu, kế hoạch
và đã được xác định từ thực nghiệm cũng như nhiều công trình nghiên cứu khác nên
trong phạm vi luận văn này, tác giả không thực hiện lại việc xem xét các yếu tố
trên. Mặt khác, đây là yếu tố bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân cả khách quan
lẫn chủ quan, khó có thể can thiệp trong bối cảnh nguồn lực tài chính của khu vực
công có nhiều hạn chế nên kết quả nghiên cứu sẽ không hướng đến các giải pháp có
tính khả thi cao.
Với phạm vi nghiên cứu như trên, các chủ thể liên quan đến tiến độ hoàn
thành của các dự án gồm Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, các Đơn vị tư vấn và các
Sở ban ngành liên quan là đối tượng chính được tập trung phân tích và xem xét.
1.4.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện theo 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với 6 chuyên gia
nhằm xác định các yếu tố gây chậm trễ tiến độ các dự án đầu tư xây dựng do Sở
4
Xây dựng Long An làm chủ đầu tư và hiệu chỉnh thang đo nhằm xây dựng bảng hỏi
chính thức.
- Giai đoạn 2: Phương pháp định lượng được áp dụng để kiểm tra độ tin cậy
của các thang đo, phân tích thống kê so sánh từng thang đo các yếu tố ảnh hưởng
đến sự chậm trễ tiến độ các dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng Long An làm
chủ đầu tư và cuối cùng tác giả sẽ sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để làm rõ
thực trạng nguyên nhân vấn đề và kiến nghị các giải pháp có cơ sở nhằm cải thiện
tiến độ hoàn thành dự án công của Tỉnh.
1.5.
Bố cục luận văn
Luận văn được thực hiện gồm năm chương. Chương 1 tập trung vào việc xác
định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giới hạn phạm vi nghiên cứu. Tiếp đến trong
Chương 2 là phần tổng hợp các cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trong và ngoài nước
liên quan đến luận văn. Chương 3 là phần đề xuất khung phân tích dựa trên phần
tổng quan cơ sở lý thuyết trong Chương 2 và trình bày cụ thể phương pháp và các
bước tiến hành nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề ra. Các kết quả nghiên cứu
chính rút ra được trình bày trong Chương 4 và cuối cùng là phần kết luận cũng như
giải pháp để cải thiện việc chậm trễ tiến độ được trình bày trong Chương 5.
5
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1.
Một số khái niệm liên quan
Dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng
vốn để tiến hành hoạt động xây dựng xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình
xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm,
dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây
dựng, dự án được thể hiện thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây
dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật
đầu tư xây dựng, Luật Xây dựng (2014).
Tiến độ dự án và sự chậm trễ tiến độ dự án
Tiến độ dự án là khoảng thời gian thực hiện dự án từ khi bàn giao mặt bằng
thi côngđến khi kết thúc hoàn thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng.
Chậm tiến độ trong dự án xây dựng có thể được định nghĩa là sự vượt quá
thời gian so với thời gian hoàn thành đã được xác định trong hợp đồng hay vượt quá
thời gian mà các bên liên quan đã đồng ý với nhau về thời gian hoàn thành dự án,
Assaf (1995).
Xét về tính chất, có thể chia làm 2 loại chậm tiến độ nghiêm trọng và chậm
tiến độ không nghiêm trọng (Critical và Non-Critical delay). Độ nghiêm trọng của
chậm tiến độ được xét dựa trên chậm tiến độ có hay không ảnh hưởng đến toàn bộ
tiến độ của dự án. Thực tế, có nhiều chậm tiến độ không ảnh hưởng đến đến sự hoàn
thành của toàn bộ dự án hay các mốc quan trọng, các chậm tiến độ này được xem là
chậm tiến độ không quan trọng. Chậm tiến độ có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ của
toàn dự án được xem là chậm tiến độ nghiêm trọng.
Xét về chủ thể gây ra chậm tiến độ, có 3 loại trễ tiến độ, Alaghbari (2005).
Thứ nhất, trễ tiến độ do chủ đầu tư (Compensable delays): các nguyên nhân chủ yếu
liên quan đến việc thay đổi trong thiết kế hoặc cung cấp các thông tin cần thiết liên
quan đến bản vẽ thiết kế,...Đối với hình thức này, giải pháp đề xuất là nên đền bù
6
chi phí phát sinh cho nhà thầu và tăng thời hạn hoàn thành hợp đồng. Thứ hai, trễ
tiến độ không thể bỏ qua (Non-excusable delays): nguyên nhân chính gây nên sự
chậm trễ là do các nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ. Trong trường hợp này, nhà
thầu sẽ không nhận được đền bù hay gia hạn thời gian hoàn thành hợp đồng từ chủ
đầu tư, thay vào đó, nhà thầu phải bố trí, tăng mật độ làm việc theo đúng thời hạn đã
cam kết trong hợp đồng. Thứ ba, là các tình huống trễ tiến độ bất khả kháng
(Excusable delays): nguyên nhân chính trong trường hợp này đến từ các vấn đề phát
sinh không lường trước do các yếu tố bên ngoài gây ra như điều kiện thời tiết, thiên
tai, .... Trong trường hợp này, giải pháp được đề xuất là nên gia hạn thời gian hoàn
thành dự án nhưng không có sự hỗ trợ thêm kinh phí từ bên nào, giải pháp tương tự
như đề xuất của Ahmed và cộng sự (2003).
Trong một quan điểm khác về các chủ thể gây ra nguyên nhân làm chậm tiến
độ, Tumi và cộng sự (2009) phân chia thành 2 dạng chậm tiến độ cơ bản là chậm
tiến độ có thể tha thứ được và chậm tiến độ không thể tha thứ được.
Chậm tiến độ không thể tha thứ được là dạng chậm tiến độ gây ra do nhà
thầu không tuân thủ hợp đồng đã được thỏa thuận hoặc do các bên cung cấp dịch vụ
cho nhà thầu gây ra chậm tiến độ. Nhà thầu thường phải chịu trách nhiệm chính và
phải đền bù khoảng thời gian chậm trễ cho chủ đầu tư. Nguyên nhân gây ra chậm
tiến độ loại này có thể là do thầu phụ chậm tiến độ, nhà thầu quản lý công trình
không hiệu quả, tài chính của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, thiếu lao động,
không đáp ứng được kế hoạch thi công đề ra và các nguyên nhân khác.
Chậm tiến độ có thể tha thứ được là chậm tiến độ gây ra bởi việc hành động
hay không hành động của chủ đầu tư. Khi nhà thầu gặp dạng nhân tố gây ra chậm
tiến độ loại này, họ có thể kéo dài thời gian thi công hoặc được đền bù do sự chậm
tiến độ vì dạng chậm tiến độ này làm nhà thầu phát sinh các chi phí thêm. Sự chậm
tiến độ này thường được gây ra bởi các tình huống không lường được và không phải
là lỗi của nhà thầu như: thiên tai, động đất, dịch bệnh, lũ lụt,…
7
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao
trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng dự án, Luật
Xây dựng (2014). Trong phạm vi của nghiên cứu này, chủ đầu tư chủ yếu là Sở Xây
dựng tỉnh Long An.
Nhà thầu xây dựng bao gồm:
Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là các tổ
chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề
xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng, Luật
Xây dựng (2014). Trong phạm vi của nghiên cứu này, đối tượng nhà thầu quan tâm
là những đối tượng đã từng tham gia ít nhất một dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây
dựng Long An làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2010 - 2015.
Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu
và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà
thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.
Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký
với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan
trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên
cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Nhà thầu tư vấn
Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm đáp
ứng yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, Luật Xây dựng (2014).
2.2.
Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài
Nghiên cứu của Mansfield và ctg (1994) cho thấy nguyên nhân trễ tiến độ
gồm: vốn tài trợ cho dự án (tức năng lực tài chính), vấn đề thanh toán, năng lực
quản lý của các bên, thay đổi điều kiện môi trường tại điểm thi công, thiếu hụt
nguồn nguyên liệu và phương án triển khai thiếu hiệu quả. Nghiên cứu của Chan và
Kumaraswamy (1998) cũng cho kết luận tương tự.
8
Nghiên cứu của Assaf và ctg (1995) cho thấy các nguyên nhân chính dẫn đến
chậm trễ tiến độ gồm: sự chậm trễ của nhà thầu xây dựng trong việc ra quyết định,
thiếu hụt lao động và thiếu lao động có kỹ năng hay thay đổi thiết kế của chủ đầu
tư.
Ogunlana và Promkuntong (1996) chỉ ra nguyên nhân chậm trễ gồm thiếu
hụt máy móc thiết bị tại địa điểm thi công và một số nguyên nhân khác do cả phía
chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu.
Mezher và Tawil (1998) thì phát hiện rằng: Chủ đầu tư thì cho rằng nguyên
nhân nằm ở vấn đề tài chính; Nhà thầu thi công thì cho rằng nguyên nhân là do vấn
đề của hợp đồng; Đơn vị tư vấn thì cho rằng vấn đề quản lý dự án là nguyên nhân
chính.
Al-Moumani (2000) nghiên cứu các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực
công và cho thấy nguyên nhân chính là do vấn đề thay đổi thiết kế của đơn vị thụ
hưởng, điều kiện thời tiết, điều kiện nơi thi công, khả năng cung ứng nguyên vật
liệu cần thiết chậm trể và điều kiện phát triển của nền kinh tế.
Frimpong và Oluwoye (2003) thì cho thấy 4 nhóm nguyên nhân chính gồm
năng lực tài chính của nhà thầu, điều kiện nền kinh tế (tức năng lực tài chính của
chủ đầu tư), điều kiện thời tiết, tự nhiên tại nơi dự án và khả năng cung ứng nguồn
nguyên liệu. Trong khi đó, yếu tố do năng lực của người lao động là không đáng kể.
Alaghbari (2007) cho thấy các nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ tiến độ
dự án xây dựng tại Malaysia có thể chia thành 4 nhóm gồm: Chủ đầu tư, nhà thầu
thi công, đơn vị tư vấn và nhóm các yếu tố bên ngoài (thời tiết, thị trường cung ứng
nguyên liệu, giao thông kết nối đến dự án,...)
Adel Al-Kharashi và Martin Skitmore (2009) nghiên cứu nguyên nhân gây
chậm trễ tiến độ các dự án công tại Arap Saudi cho nguyên nhân chính là vấn đề
chậm trễ trong việc thanh toán cho nhà thầu và các nguyên nhân khác,...
Hemanta Doloi và ctg (2011) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến trễ tiến độ
tại Ấn Độ và cho thấy có một nhân tố chính ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ gồm:
sự thiếu cam kết của các bên trong việc thực thi các quy định của hợp đồng; kế
9
hoạch triển khai và phương án thi công kém hiệu quả; thiếu các nhân tố chủ chốt có
chuyên môn tại hiện trường để xử lý và đưa ra các phương án kịp thời; thiếu sự liên
lạc trao đổi giữa các bên trong quá trình triển khai; hợp đồng thiếu chặt chẽ,...
Remon Fayek Aziz (2013) thì xếp hạng các nguyên nhân chính gây nên chậm
trễ tiến độ của dự án tại Ai Cập cho thấy có 99 yếu tố dẫn đến chậm trễ tiến độ và
được phân vào 9 nhóm nhân tố, trong đó những nhân tố ảnh hưởng lớn nhất tới trễ
tiến độ gồm năng lực của đơn vị tư vấn, năng lực của nhà thầu, thay đổi trong thiết
kế, hạn chế về máy móc thiết bị thi công,...
Soo Yong Kim và cộng sự (2015) nghiên cứu các nguyên nhân gây nên chậm
trễ tiến độ các dự án công tại Việt Nam cho thấy các nguyên nhân chính gồm: thiếu
trao đổi thông tin giữa các bên trong quá trình triển khai, sự yếu kém về năng lực
của cả chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công và đặc biệt là khả năng tài trợ
vốn của chủ đầu tư,...
Bekr (2015) nghiên cứu các nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ của các dự án
trong khu vực công tại Iraq cho thấy các nguyên nhân cũng liên quan đến bốn nhóm
đối tượng là chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và các yếu tố bên ngoài, cụ
thể các nguyên nhân chính gồm: thay đổi chính sách của chính phủ, năng lực của
nhà thầu không đảm bảo, thay đổi thiết kế từ đơn vị thụ hưởng, từ đơn vị tư vấn
thiết kế và sự chậm trễ trong thanh toán chi phí cho nhà thầu,...
Samarah và Bekr (2016) nghiên cứu nguyên nhân gây nên sự chậm trễ tiến
độ trong các dự án công tại Jordan cũng xếp hạng 22 yếu tố trong đó gồm các yếu tố
chính như: thiếu sự giám sát của đơn vị tư vấn và nhà thầu tại hiện trường thi công,
thay đổi thiết kế của đơn vị sở hữu hay thụ hưởng và phương án quản lý, giám sát
thi công thiếu hiệu quả.
2.3.
Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước
Theo thông tin của Bộ Tài chính, tình trạng đầu tư dàn trải bằng nguồn vốn
ngân sách gây lãng phí lớn dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp. Số lượng dự án tăng lên
hàng năm trong khi việc phân bổ vốn có xu hướng giảm dần, đây chính là nguyên
nhân dẫn nhiều dự án chậm trễ tiến độ.
10
Cao Hào Thi và Fredic William Swierczek (2007) đã xây dựng mô hình
nghiên cứu đối với 239 dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và khẳng định các nhóm
nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công dự án là năng lực nhà quản lý dự án, năng lực
các thành viên tham gia và môi trường bên ngoài với mức độ tác động bị ảnh hưởng
bởi đặc trưng dự án là giai đoạn hoàn thành và thực hiện trong vòng đời dự án.
Lưu Minh Hiệp (2009) qua nghiên cứu 100 dự án trên địa bàn TP.HCM cho
thấy các yếu tố chính sách, kinh tế/tài chính, điều kiện tự nhiên, tình trạng trộm
cắp/tội phạm đã ảnh hưởng đến rủi ro của dự án (bao gồm tiến độ và chi phí), tác
động của các nhóm yếu tố đến biến phụ thuộc mạnh hay yếu trong tương quan với
đặc trưng dự án chỉ có ý nghĩa đối với các dự án lớn (trên 10 triệu USD).
Nguyễn Thị Minh Tâm và Cao Hào thi (2009) qua phân tích 216 dự án xây
dựng tại TP.HCM phản ánh có 6 nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí dự án là
năng lực bên thực hiện, năng lực bên hoạch định dự án, sự gian lận và thất thoát,
kinh tế, chính sách và tự nhiên.
Nguyễn Quý Nguyên và Cao Hào Thi (2010) qua phân tích 150 dự án xây
dựng dân dụng khu vực phía Nam đã kết luận có 4 nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến
sự thành công dự án là sự hỗ trợ từ tổ chức kết hợp năng lực điều hành của nhà quản
lý dự án, năng lực các thành viên tham gia, môi trường bên ngoài, năng lực nhà
quản lý dự án và nhân tố gián tiếp là đặc điểm chủ đầu tư và ngân sách dự án.
Châu Ngô Anh Nhân (2011) đã nghiên cứu 165 dự án công trình các loại
nhằm đề xuất giải pháp cải thiện tiến độ hoàn thành dự án. Kết quả nghiên cứu cho
thấy có 30 yếu tố nhóm thành 08 nhân tố ảnh hương đến tiến độ của dự án bao gồm
một số nhân tố chính như: nhóm yếu tố bên ngoài, thay đổi về mặt chính sách, năng
lực của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, ....
Mai Xuân Việt và Lương Đức Long (2012) khảo sát 200 dự án xây dựng
trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2010 để xác định các yếu tố liên quan đến tài
chính gây chậm trễ tiến độ của dự án xây dựng. Kết quả phân tích cho thấy mức độ
tác động của 4 nhóm nhân tố liên quan đến tài chính gây chậm trễ tiến độ là nhân tố
về thanh toán trễ hạn, nhân tố về quản lý dòng ngân lưu dự án kém, nhân tố về tính
11
không ổn định của thị trường tài chính, nhân tố về thiếu nguồn tài chính và tổng
mức đầu tư có ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng
chỉ ra nhóm yếu tố thanh toán trễ hạn cóảnh hưởng mạnh nhất đến chậm trễ tiến độ,
tiếp theo là nhóm yếu tố về quản lý dòng ngân lưu dự án kém, nhóm yếu tố về tính
không ổn định của thị trường tài chính, nhóm yếu tố về thiếu nguồn tài chính.
Nghiên cứu của Tan Phat Nguyen và Nicholas Chileshe (2013) cho thấy một
trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ của dự án là sự không đảm
bảo năng lực tài chính của chủ đầu tư mà chủ yếu liên quan đến việc thanh toán
khối lượng hoàn thành cho nhà thầu.
Trần Quốc Việt (2013) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án
các công trình xây dựng dân dụng tại TP.HCM đã chỉ ra các nguyên nhân liên quan
đến chậm tiến độ có liên quan đến 4 nhóm đối tượng gồm chủ đầu tư, nhà thầu, đơn
vị tư vấn và các yếu tố bên ngoài khác.
Quoc Toan Nguyen và ctg (2016) trong một nghiên cứu tham dự Hội thảo về
“Công nghệ cho sự phát triển bền vững của các thành phố lớn tại Châu Á diễn ra tại
Myanma 2016 cho thấy một trong những nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ là sự
thay đổi các các chính sách của chính phủ (lãi suất, tiền lương,… và sự quan liêu).
Trong một nghiên cứu mới đây về các yếu tố ảnh hưởng đến vượt tiến độ và
dự toán của các dự án đầu tư công tại Việt Nam, Vũ Quang Lãm (2015) cho thấy
một số nguyên nhân chủ yếu liên quan đến năng lực quản lý yếu kém của chủ đầu
tư, của nhà thầu, các đơn vị tư vấn, vấn đề khó khăn về tài chính và các yếu tố bên
ngoài khác.
Luu Truong Van và cộng sự (2015) trong một mô hình xác định các yếu tố
ảnh hưởng đến tiến chậm tiến độ của các dự án công tại Việt Nam cho thấy một số
nguyên nhân liên quan đến luật pháp và các thủ tục hành chính liên quan.
Cũng trong năm 2015, nghiên cứu của Huỳnh Xuân Sơn và Nguyễn Khoa
Khang về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của các công trình sử dụng vốn
ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã rút ra 11 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ
đầu tư, trong đó có các yếu tố liên quan đến cơ quan quản lý dự án khối công; các
12
yếu tố về chính sách; các yếu tố bên ngoài khác; nhóm yếu tố liên quan đến công
nghệ xây dựng và năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn gồm cả
thi công và thiết kế;…
Bảng 2.1. Tổng hợp các yếu tố của các nghiên cứu nước ngoài
STT
Các yếu tố
Mansfi
eld và
ctg
(1994)
1
Năng lực các thành viên
tham gia
X
2
Chính sách
3
4
5
6
7
8
Yếu tố liên quan đến
kinh tế/tài chính
Điều kiện tự nhiên, điều
kiện thi công
Thanh toán trễ hạn
Thiếu hụt nguồn nguyên
liệu
Phương án triển khai
thiếu hiệu quả
Thay đổi thiết kế
Adel AlOgunla
Frimpo
Kharas
Soo
Chan và
Mezher AlHemant Remon
Samara
Assaf na and
ng và Alaghba hi và
Yong
Kumara
and Mouma
a Doloi Fayek
Bekr
h và
và ctg Promku
Oluwoy
ri
Martin
Kim và
swamy
Tawil
ni
và ctg
Aziz
(2015) Bekr
(1995) ntong
e
(2007) Skitmo
ctg
(1998)
(1998) (2000)
(2011) (2013)
(2016)
(1996)
(2003)
re
(2015)
(2009)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Thiếu hụt máy móc thiết
9
bị
Yếu tố liên quan đến hợp
10
đồng
Yếu tố liên quan đến lao
11 động, kỹ năng lao động,
cán bộ kỹ thuật
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Thiếu sự liên lạc trao đổi
giữa các bên
X
13 Yếu tố bên ngoài khác
X
13
X
X
X
X
Bảng 2.2. Tổng hợp các yếu tố của các nghiên cứu trong nước
STT
Các yếu tố
1
Năng lực các thành viên
tham gia
2
Chính sách
3
4
5
Sự gian lận và thất thoát
7
Thanh toán trễ hạn
9
X
Yếu tố liên quan đến
kinh tế/tài chính
Điều kiện tự nhiên, điều
kiện thi công
Tình trạng trộm cắp/tội
phạm
6
8
Cao
Hào Thi
và
Lưu
Fredic
Minh
Willia
Hiệp
m
(2009)
Swiercz
ek
(2007)
Nguyễn
Thị
Minh
Tâm và
Cao
Hào thi
(2009)
X
X
X
X
X
X
X
Tan
Mai
Phat
Nguyễn
Huỳnh
Châu
Xuân Nguyen
Quoc
Luu
Quý
Trần
Vũ
Xuân
Ngô Việt và
và
Toan
Truong
Nguyên
Quốc
Quang
Sơn và
Anh Lương Nichola
Nguyen
Van và
và Cao
Việt
Lãm
Nguyễn
Nhân
Đức
s
và ctg
ctg
Hào Thi
(2013)
(2015)
Khoa
(2011) Long Chilesh
(2016)
(2015)
(2010)
Khang
(2012)
e
(2013)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Quản lý dòng ngân lưu dự
án kém
Tính không ổn định của
thị trường tài chính
X
X
10 Công nghệ xây dựng
11 Yếu tố bên ngoài khác
X
X
X
X
X
14
X
X
X
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nhóm yếu tố
thuộc Chủ
đầu tư
Sự trễ
tiến độ
Nhóm yếu tố
thuộc Đơn vị
tư vấn
Nhóm yếu tố
bên ngoài
Nhóm yếu tố
thuộc Nhà thầu
thi công
Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất từ các nghiên cứu đi trước
Hình 3.1. Mô hình các bên liên quan gây tác động
2.1.
Khung phân tích
Như phần tổng quan cơ sở lý thuyết đã trình bày, các nghiên cứu về nguyên
nhân gây chậm trễ tiến độ cả trong và ngoài nước đều đã được thực hiện rất nhiều,
đặc biệt từ giai đoạn những năm cuối của thế kỷ XX đến hiện nay. Theo đó, hầu hết
các nghiên cứu tập trung sử dụng các phương pháp phổ biến như phương pháp phân
tích nhân tố khám phá (EFA), phương pháp hồi quy tuyến tính cổ điển,... Các
nghiên cứu đi trước cũng được thực hiện ở nhiều nước khác nhau từ Châu Á, Châu
Phi, Châu Mỹ và cả ở Việt Nam nhưng kết quả của các nghiên cứu cho thấy có
những đặc điểm chung là các nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ dù phân theo các
yếu tố đặc thù hay phân theo trách nhiệm của các bên liên quan thì đều liên quan
đến bốn nhóm đối tượng chính là chủ đầu tư, nhà thầu thi công (gồm cả nhà thầu
chính và nhà thầu phụ), đơn vị tư vấn (gồm cả tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát thi
công) và nhóm các yếu tố bên ngoài khác (điều kiện thời tiết, chính sách của chính
phủ thay đổi, vị trí thực hiện dự án,....).
15
Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu sử dụng EFA chỉ dừng lại việc phân tách
và xác định các nhóm yếu tố ảnh hưởng, trong khi các nghiên cứu về hồi quy tuyến
tính mặc dù có thể giúp xác định mức độtác động ảnh hưởng của mỗi nhóm yếu tố
lên sự chậm trễ tiến độ nhưng với giả định đặc tính của các dự án thay đổi như nhau
trước tác động của các nhóm yếu tố.
Kinh nghiệm thực tế từ công việc và quan sát của tác giả cho thấy, việc xem
xét để giải quyết các vấn đề về sự chậm trễ tiến độ không phải không được chú ý
mà do cơ chế hiện tại không khuyến khích để các đối tượng liên quan có thể phản
ánh hết căn nguyên của các vấn đề. Một phần là cơ chế trách nhiệm chung và sự cả
nể, quan liêu,... dẫn đến các cuộc họp xem xét đánh giá về chậm trễ tiến độ không
đạt được hiệu quả như ý muốn.
Chính vì vậy, trong phạm vi của luận văn này, tác giả không kỳ vọng có thể
khám phá ra nhân tố mới để bổ sung vào các nghiên cứu đi trước, mà chủ yếu là
thực hiện một nghiên cứu theo hướng ứng dụng nhằm giải quyết phần nào các vấn
đề liên quan đến sự chậm tiến độ của các dự án công hiện nay. Cụ thể, xác định đâu
là các nguyên nhân chính ảnh hưởng mạnh nhất đến sự chậm trễ tiến độ của các dự
án do Sở Xây dựng tỉnh Long An quản lý (chiếm khoảng 70% số dự án công triển
khai trên địa bàn tỉnh Long An). Bởi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chậm
trễ tiến độ không phải là giải pháp ngày một ngày hai, cần có thứ tự ưu tiên và chiến
lược cụ thể. Do vậy, việc sắp xếp mức độ tác động của các yếu tố là rất cần thiết
cho các nhà quản lý. Và để có nhiều cơ sở hơn cho việc đề xuất các giải pháp xử lý,
việc tìm hiểu căn nguyên của các yếu tố tác động đó đến từ là mục tiêu mà tác giả
đặt ra.
Phương pháp được tác giả sử dụng là phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi
kết hợp với phỏng vấn sâu chuyên gia. Cụ thể, bảng hỏi sử dụng thang đo Likert
(với 05 mức độ từ “Rất không đồng ý“ đến “Rất đồng ý“).Cách thức đặt bảng hỏi
theo phương pháp EFA trực tiếp (không đo lường nhóm biến thuộc và nhóm biến
độc lập riêng lẻ để hướng đến chạy hồi quy, mà ở đó, mỗi câu hỏi trong mỗi nhóm
yếu tố tác động được nêu lên với giả thuyết cho rằng nhóm nhân tố đó chính là
16
Tài liệu liên quan
Tài liệu QUYẾT ĐỊNH số 25/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của sở Xây Dựng Bình Thuận docx
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại khách sạn romance – huế
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên
các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sách trực tuyến của người tiêu dùng tp.hcm
CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TRÌNH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÃN RIÊNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM.PDF
Luận văn thạc sĩ 2014 Đo lường các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của ngườin lao động tại trường đại học Lạc Hồng
Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNoVN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
Các nhân tố ảnh hưởng mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về
(1.16 MB) - Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của sở xây dựng long an
Tải bản đầy đủ ngay
×


markdown:
**Tel:** 028.22.640.640 (Bộ phận KD Thiết Bị Đo Lường) **Hotline:** 0938.762.061 (Miền nam) - 0938.764.061 (Miền bắc) **Tel: **028.22.642.642 (Bộ phận KD Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm) **Hotline:** 0868.417.088 - 0938.166.690 **Email:** [ptn@thegioicongnghiep.com](mailto:ptn@thegioicongnghiep.com) **Tel: **028.22.461.461 - 028.22.653.653 (Dụng cụ, phụ tùng) **Hotline:** 0868.430.879 - 0868.430.880 **Email:** [tools@thegioicongnghiep.com](mailto:tools@thegioicongnghiep.com) **HCM:** Tầng 2, Cao ốc SGCC, 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM [(Bản đồ)](https://thegioicongnghiep.com/lien-he-232.html) **Hà Nội:** Phòng 04 tầng 24, Toà nhà C2 Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội [(Bản đồ)](https://thegioicongnghiep.com/lien-he-232.html)
Tel: 028.22.461.461 - 028.22.653.653 (BP kinh doanh Dụng cụ, phụ tùng, vật tư)
Hotline: 0868.430.879 - 0868.430.880
Email/skype:
[tools@thegioicongnghiep.com](mailto:tools@thegioicongnghiep.com)

Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0


markdown:
Hãng: Careline
Xuất xứ: Hàng nội địa Úc
Thích hợp với mọi loại da
Thành phần của sản phẩm
Kem dưỡng da nhau thai cừu Careline Úc 100% tinh chất tự nhiên nên không bị kích ứng da, hoàn toàn không độc hại.
Công dụng của sản phẩm
Cung cấp collagen và vitamin dưỡng chất cho làn da, chống lão hóa, ngăn ngừa chảy xệ giúp làn da đàn hồi tốt hơn, giảm các nếp nhăn trên da, ngăn ngừa các đốm nâu đồi mồi.
Kem dưỡng da nhau thai cừu Careline Úc cung cấp và giữ ẩm cho làn da suốt 24h, rất thích hợp cho thời tiết như mùa đông, da bị khô và nứt nẻ.
Kem dưỡng da nhau thai cừu Careline Úc còn có thể xử lý được các vết chàm trẻ em.
Kem dưỡng da nhau thai cừu Careline Úc dùng rất tốt cho những người bị nấm tổ đỉa, nứt kẽ tay, kẽ chân, chảy máu vào mùa đông, bôi lên da sẽ thấy mát lạnh và mềm da.
Hướng dẫn sử dụng
Kem dùng để bôi hàng ngày.
Thích hợp với tất cả mọi loại da, với bất kỳ lứa tuổi.
Có thể được sử dùng làm kem dưỡng mặt hoặc dưỡng cơ thể.
Dùng được cho trẻ nhỏ chữa nẻ và chàm.
Libero velit id eaque ex quae laboriosam nulla optio doloribus! Perspiciatis, libero, neque, perferendis at nisi optio dolor!

Set-Cookie: _orig_referrer=; expires=Thu, 02-Aug-2018 04:58:14 GMT; path=/; HttpOnly


markdown:
Nộp hồ sơ thi bằng lái xe máy ở đâu Hà Nội? Là thắc mắc của các bạn chuẩn bị có nhu cầu thi bằng lái xe máy , để tìm 1 địa điểm nộp uy tín, không bị lừa đảo. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thi ...
[Read More »](https://thibanglaixe24h.net/nop-ho-thi-bang-lai-xe-may-o-dau/)
[Nộp hồ sơ thi bằng lái xe máy ở đâu?](https://thibanglaixe24h.net/nop-ho-thi-bang-lai-xe-may-o-dau/)
Nộp hồ sơ thi bằng lái xe máy ở đâu Hà Nội? Là thắc mắc của các bạn chuẩn bị có nhu cầu thi bằng lái xe máy , để tìm 1 địa điểm nộp uy tín, không bị lừa đảo. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thi ...


markdown:
### GÓI CƠ BẢN
Tiết kiệm
**Giá trị : 1.500.000 đ**
MẪU WEBSITE THEO GIÁ
Với kho giao diện website đa dạng và phong phú, đủ các ngành nghề kinh doanh, buôn bán ... thiết kế website 500k.net sẽ đem đến cho bạn sự lựa chọn tốt nhất cho một website để bắt đầu kinh doanh và phát triển thương hiệu trên internet. Ngoài ra chúng tôi còn đem lại cho khách hàng sự lựa chọn thiết kế website theo yêu cầu tạo nên sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh
Tư vấn chiến lược và thực thi các giải pháp marketing toàn diện cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn. Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm là đối tác trực tiếp của google cũng như facebook sẽ đem lại giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn
Dịch vụ hosting - vps tốc độ cao giúp website vận hành mượt mà và ổn định. Với các gói Hosting phù hợp từ cá nhân cho đến doanh nghiệp lớn, gói VPS tốc độ cao giá cả luôn đảm bảo rẻ nhất thị trường, nhưng chất lượng luôn được phục vụ tốt nhất ở thiết kế website 500k.net
Thiết kế website tại Hà Nội theo yêu cầu của khách hàng với đội ngũ design chuyên nghiệp, giao diện chuẩn SEO, tương thích với các thiết bị di động
Chúng tôi cung cấp các gói Hosting - Vps phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân tổ chức, với tốc độ đường truyền nhanh và ổn định
Với kho giao diện website đa dạng và phong phú, chuẩn SEO chuẩn mobile, bạn chỉ cần lựa chọn một mẫu website phù hợp cho doanh nghiệp của mình
Giải pháp kinh doanh hiệu quả, nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp nhờ các chiến dịch Google Adwords từ đội ngũ đối tác trực tiếp của google
Quản trị website hiệu quả, nâng cao số lượng người dùng vào website nhờ những bài viết chất lượng. Nâng cấp website theo yêu cầu
Nâng cao thứ hạng từ khóa, website trên các công cụ tìm kiếm nhờ dịch vụ SEO tổng thể. Từ đó nâng cao tiếp cận của khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
**THAY ĐỔI** *màu sắc ,thông tin, sản phẩm*
Code web
**CHUẨN SEO** trên các công cụ tìm kiếm **Website responsive** chuẩn trên các thiết bị di động **Bàn giao** web theo mẫu chỉ **trong 3 đến 6 ngày** **Tiết kiệm lên đến 60% KINH PHÍ** **Hướng dẫn** quản trị web **miễn phí** *
BẢO HÀNH
WEBSITE VĨNH VIỄN KHI DÙNG HOST THIETKEWEBSITE500K.NET
*
Khách hàng lựa chọn và cân đối để phù hợp với nhu cầu
Tiết kiệm
Chuyên nghiệp
Cao cấp
Dung lượng:
**300 MB [SSD]**
Băng Thông:
**unlimited**
Sub-domain:
**10**
Email:
**10**
FTP:
**unlimited**
Database:
**1**
Addon domain:
**0**
Park domain:
**3**
Giá chỉ từ25,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng:
**750 MB [SSD]**
Băng Thông:
**unlimited**
Sub-domain:
**unlimited**
Email:
**unlimited**
FTP:
**unlimited**
Database:
**1**
Addon domain:
**0**
Park domain:
**unlimited**
Giá chỉ từ45,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng:
**1,5 GB [SSD]**
Băng Thông:
**unlimited**
Sub-domain:
**unlimited**
Email:
**unlimited**
FTP:
**unlimited**
Database:
**2**
Addon domain:
**0**
Park domain:
**unlimited**
Giá chỉ từ65,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng:
**2 GB [SSD]**
Băng Thông:
**unlimited**
Sub-domain:
**unlimited**
Email:
**unlimited**
FTP:
**unlimited**
Database:
**3**
Addon domain:
**0**
Park domain:
**unlimited**
Giá chỉ từ100,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
Viet Anh Photocopy là một đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc sử hữu một website với thiết kế phức tạp và giá thành đắt đỏ là không phù hợp với chúng tôi, chính vì thế chúng tôi đã lựa chọn dịch vụ thiết kế website 500k của bạn, tuy gía thành thấp nhưng chất lượng dịch vụ mà các bạn cung cấp rất tốt !
Là công ty mới thành lập chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều trong việc phát triển thương hiệu trên internet, nhờ có sự hỗ trợ trong lĩnh vực tạo lập thiết kế website tại Hà Nội của các bạn công việc của chúng tôi khá thuận lợi khi có một địa chỉ website trên mạng để giới thiệu đến với khách hàng, giá thành thiết kế website lại rất hợp lý đối với doanh nghiệp mới thành lập như chúng tôi
Liên hệ ngay với Thiết kế website 500k.Net để thiết kế website chất lượng cho doanh nghiệp của bạn!


markdown:
# Thất chủng binh khí 7 – Quyền đầu – Cổ Long
Tác giả:
## Thông tin truyện
Tác giả:
Thể loại:
[Truyện kiếm hiệp](https://thuvien.datviet.com/category/doc-truyen-online/truyen-kiem-hiep)
Nguồn:Sưu tầm
Trạng thái:
### Chương mới nhất "Thất chủng binh khí 7 – Quyền đầu – Cổ Long"
**Giới thiệu:**
“Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày rất may mắn cho Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay. Bởi vì hôm nay y chỉ đánh lộn có ba lần . Chỉ ăn phải có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ còn chưa bị uống say.”
*Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách…. có thể tiếp cận tác phẩm.* *Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Chúng tôi tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien… và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.* **Thất chủng binh khí 7 – Quyền đầu**
Tác giả: Cổ Long
### Bài viết liên quan
[Hồi 1 – Tiểu mã phẫn nộ 1](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-1-tieu-ma-phan-no-1) [Hồi 2 – Tiểu Mã phẫn nộ 2](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-2-tieu-ma-phan-no-2) [Hòi 3 – Ba kẻ vá giầy](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-3-ba-ke-va-giay) [Hồi 4 – Gặp người sói lần đầu tiên 1](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-4-gap-nguoi-soi-lan-dau-tien-1) [Hồi 5 – Gặp người sói lần đầu tiên 2](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-5-gap-nguoi-soi-lan-dau-tien-2) [Hồi 6 – Đánh nhau với sói](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-6-danh-nhau-voi-soi) [Hồi 7 – Đánh nhau ban đêm](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-7-danh-nhau-ban-dem) [Hồi 8 – Ác chiến](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-8-ac-chien) [Hồi 9 – Nghi vấn trùng trùng](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-9-nghi-van-trung-trung) [Hồi 10 – Mê đường lạc lối](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-10-me-duong-lac-loi) [Hồi 11 – Hồ Thái Dương](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-11-ho-thai-duong) [Hồi 12 – Vua của Lang Sơn](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-12-vua-cua-lang-son) [Hồi 13 – Không còn đường đi](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-13-khong-con-duong-di) [Hồi 14 – Giết người đền mạng](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-14-giet-nguoi-den-mang) [Hồi 15 – Bí mật trong chiếc kiệu](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-15-bi-mat-trong-chiec-kieu) [Hồi 16 – Kết cuộc](https://thuvien.datviet.com/tap-truyen/hoi-16-ket-cuoc)

Server: cloudflare

Cf-Railgun: direct (starting new WAN connection)

Set-Cookie: __cfduid=d8a72cbc063ec9cc94fc385b84eecbb231531889290; expires=Thu, 18-Jul-19 04:48:10 GMT; path=/; domain=.datviet.com; HttpOnly; Secure

Vary: Accept-Encoding,Cookie

Link: <https://thuvien.datviet.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <https://thuvien.datviet.com/?p=135926>; rel=shortlink