text:
Sơ đồ Pert
Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13
lượt xem 334
download
Sơ đồ Pert
Trong các phương pháp sơ đồ mạng thì phương pháp PERT được nhiều người biết đến hơn cả PERT có nghĩa là, ki thuật ước lượng và kiểm tra dự án (Progtam Evaluation and Review Techmque). Nhung PERT được coi nhu đồng nghĩa với phuong phâp sơ đồ mạng lí do sau:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Sơ đồ Pert
- SƠ ĐỒ PERT 1 Giới thiệu chung về sơ đồ Pert Trong các phương pháp sơ đồ mạng thì phương pháp PERT được nhiều người biết đến hơn cả PERT có nghĩa là, ki thuật ước lượng và kiểm tra dự án (Progtam Evaluation and Review Techmque). Nhung PERT được coi nhu đồng nghĩa với phuong phâp sơ đồ mạng lí do sau: - Trước hết là kết quả đáng chú ý khi ở Mĩ người ta sử dụng PERT để điều khiển việc xây dựng hệ thống tên lửa Polaris vào năm 1958 đã rút ngắn thời gian xây dựng từ 5 5 năm xuống còn 3 năm. Sau đó PERT được phổ biến rất nhanh chóng sang các lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân Ơ Mĩ. Vì vậy PERT được người ta chú ý và biết đến nhiều hơn với thói quen gọi PERT là phương pháp sơ đồ mạng Thực tế, các phương pháp CPM và PERT được phát triển gần như đồng thời và PERT chỉ là một trong các phương pháp sơ đồ mạng. Trên cơ sở xem thời hạn hoàn thành mỗi công việc không đổi (tij = const) . Thật ra trong thực tế xây dựng thường gặp rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên tác động (điều kiện về thời tiết, việc cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị...). Vì vậy, thời hạn hoàn thành các công việc nhiều khi không cố định (tij). Ví dụ : Khi cần đóng một hệ thống cọc để gia cố nền của một tòa nhà, người điều khiển thi công dự tính làm trong 1 tháng. Có khi do chuẩn bị các mặt tốt, công tác tiến hành trong thời tiết thuận lợi, nên thời gian chỉ hết 20 ngày. Nhưng khi gặp khó khăn về thời tiết, về dụng cụ. . . thời gian hoàn thành là 35 ngày, mất nhiều thời gian hơn kế hoạch dự tính. Như vậy vấn đề được đặt ra là: Phải xử lí tình trạng không ổn định về thời gian như thể nào để rút ra được những kết luận đáng tin cậy và có thể sử dụng được trong thực tế thi công. Muốn giải quyết vấn đề này có thể vận dụng các phương pháp của lí thuyết xác suất thống kê, để nghiên cứu PERT và đó cũng là một ưu điểm nổi bật trong các ưu điểm của phương pháp PERT. Đối với phương pháp CPM thì sơ đồ mạng là một mô hình xác định. Còn phương pháp PERT lại đưa yếu tố không xác định (hay còn gọi là yếu tố ngẫu nhiên) vào, khi ước lượng thời gian thực hiện các công việc và thời gian hoàn thành dự án ; do đó nó rất phù hợp với những trường hợp, nhũng số liệu ban đầu và các công việc đang được nghiên cứu thực hiện chưa có định mức. Chúng ta sẽ nghiên cứu những điểm khác biệt của phương pháp PERT với CPM, còn những vần đề cơ bản về quy tắc lập mạng, tính toán thời gian... cũng giống như CPM nên không nhắc lại. 2 Các thông số thời gian trong sơ đồ Pert Mỗi công việc thường có một định mức thời gian thực hiện dựa trên công nghệ và tài nguyên sử dụng (thiết bị, nguyên liệu, lao động...). Cũng có những công việc chưa có định mức thời gian, chẳng hạn những công việc thuộc lãnh vực nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất ìần đầu, hoặc quy cách sản phẩm thay đổi..., do đó khó xác định được thời gian thực hiện các công việc.
- Thời gian dự kiến hoàn thành công việc t(ij) của dự án thưởng là ước lượng. Thực tế thời gian thực hiện các công việc không hoàn toàn đúng bằng thời gian dự kiến, cũng có khi chúng lớn hơn, cũng có lúc lại nhỏ hơn thời gian dự kiến. Chỉ người nào đã quen làm một loại công việc thì với kinh nghiệm và khả năng riêng mới dự kiến đúng đắn được thời gian này cho chính mình. Vậy đây vẫn là một sự ước lượng thời gian theo chủ quan của con người. . Trong sơ đồ mạng PERT (Prọject Evaluation and Review Technique) các thời gian công việc được coi là những đại lượng ngẫu nhiên, mang tính xác suất; người ta không chỉ ước lượng một thời gian thực hiện eho mỗi công việc, mà là ba loại thời gian như sau: Thời gian thuận lợi là thời gian ngắn nhất để hoàn thành công việc trong các điều kiện thuận lợi nhất. Thời gian bình thường là thời gian thường đạt được khi công việc được thực hiện nhiều lần. Thời gian bất lợi là thời gian dài nhất, vì phải thực hiện công việc trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Do tính bất ổn định của thời gian thực hiện các công việc nên người ta diễn tả chẳng bằng một phân phối xác suất. Loại phân phối xác suất thường sử dụng để mô tả thời gian của các công việc là phân phối bê ta. Với các lý do sau: 1- số trung bình của phân phối bê ta xấp xỉ bằng ba thời gian ước lượng trên 2- Phân phối bê ta là một phân phối liên tục, không có hình dạng nhất định (như hình dạng cái chuông của phân phối chuẩn), hình dạng nó méo lệch tùy theo các thời gian ước lượng (hình 12). Điều này có lợi vì thực ra ta không biết gì về hình dạng của phân phối thời gian của các công việc trong một dự án. 3- Người ta đã nghiệm thấy những loại phân phối khác đều không chính xác bằng phân phối bê ta trong phân tích sơ đô mạng.
- H.12 Phân bố xác suất của thời gian công việc theo phân bố β Ba thời gian dùng để tính ước số trung bình và phương sai của phân phối bê ta, dược ký hiệu là: a- thời gian thuận lợi; còn ký hiệu là tmin m- thời gian bình thường; còn ký hiệu là tbt b- thời gian bất lợi; còn ký hiệu là tmax Trị m có khi gần gần a hơn trị b, và ngược lại. Đinh nghĩa: Thời gian kỳ vọng to lả thởi gian trung bình thực hiện công việc; chung quanh trị đó tập hợp nhiều trị số khác của đại lượng ngẫu nhiên này. Thời gian kỳ vọng được tính bằng công thức: Trị to có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn trị m nhưng dù trong trưởng hợp nào thì đường thẳng góc với trục thời gian ở điểm to cũng phân chia diện tích dưới đường cong phân phối xác suất ra làm hai phần bằng nhau (s1 = s2) Tri to cũng chưa thể hiện đầy đủ thời gian thực hiện công việc, ta còn cần xét độ phân tán hay lả độ biến động của thời gian này. Độ biến động này thể hiện bằng đoạn dài tử a đến b của đường cong phân phối (hình 13). Đoạn này càng lớn thì độ biến động
- càng lớn vả ngược lại. Chẳng hạn đường cong a1Mbl có quy mô lôn hơn đường cong aMb, nên độ biến động của nó lớn hơn. H 13 độ biến động của thời gian to Phương sai σ 2 tính theo Công thức: Giả thử hai công việc A và B có những số liệu về thời gian hoàn thành như sau:
- A: 3; 5; 13 ngày B: 2; 6; 10 ngày Thời gian kỳ vọng hoàn thành hai công việc này là: ngày ngày Nhưng độ biến động của thời gian kỳ vọng hoàn .thành công việc A lớn hơn của thời gian hoàn thành công việc B, vì: σ 2 A= 2.76 σ 2 B= 1.78 Độ biến động của thời gian thực hiện từng công việc cáng lớn thì độ biến động của thời gian hoàn thành dự án cũng lớn theo, vì sự phân tán của các thời điểm xây ra các sự kiện sẽ cộ'ng dồn lại khi đi từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối trên mạng. Giả thử thời gian của mỗi công việc trong dự án xây đựng nhà xưởng được ước đinh bằng ba tri số (a, m, b) như nêu trong bảng 10-l. 3 Xác suất hoàn thành dự án Chú ý- ở bảng 2 ta ước lượng ba trị thời gian a, m, b của mỗi công.việc sao cho thôi gian kỳ vọng to (lj) gân bằng thời gian dự kiến ở mục 3. Thời gian kỳ vọng rút ra từ ba trị ước lượng trên được coi như là một ước lượng đơn trị và như vậy là phép đo độ biến động của thời gian thực hiện các công việc đã gia nhập vào sơ đồ mạng nảy rồi. Ví dụ: Xét một sơ đồ mạng cho bởi hình dưới đây
- Các giá trị a, m, b được cho ở bảng dưới đây
- Bang 2: Giá trị gần đúng của hàm phân phốI xác xuất Thời gian dự án bằng tổng các thời gian của các công tác găng C, D và G (xem biểu đồ H.13). Thời gian hoàn thành dự án này cũng là thời gian sớm xảy ra sự kiện (7): S(7) = 66 Khi cho biết thời gian kỳ vọng hoàn thành mỗi công việc to (ij) thì ta tính được thời gian kỳ vọng hoàn thành dự án, đó là To = 66 ngày Bấy giờ ta lại muốn đo độ biến động của trị 66 ngày, nghĩa là muốn biết độ lệch chuẩn σ(to) hay phương sai σ 2 (To) của nó. Ta tìm cách xác định phương sai σ 2(7) của sự kiện đó. Theo lý thuyết xác suất thì: - Phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên có dạng phân phối chuẩn - Số trung bình của phân phối đó bằng tổng các số trung bình của các biến ngẫu nhiên. - Phương sai của phân phối đó bằng tổng các phương sai của các thành phần.
- Thời gian trung bình của dự án là: S(7) = 14 + 16 + 36 = 66 Phương sai của thời gian dự án đó là: σ 2(7) = 4 + 16 + 16 = 36 Độ lệch chuẩn của thời gian dự án đó là: σ(7) =6 Chiều dài đường găng C-D-G nằm trong khoảng 66+6 Câu hỏi: Có thể tính được xác suất hoàn thành dự án ở một thờiđiểm định trước được không Chẳng hạn, xác suất hoàn thành dự án này trong 75 ngày là bao nhiêu phần trăn Xác suất hoàn thành dự án vào thời điểm S(7) = 75 là phần diện tích gạch chéo trong hình H.14. H.14 Phân bố xác suất để hoàn thành dự án trong 75 ngày Muốn tính cụ thể xác suất hoàn thành dự án trong 75 ngày cần sử dụng bảng các xác suất chuẩn cộng dồn, xem Bang 2. Bảng này cho biết diện tích bên dưới đường cong phân phối chuẩn với số trung bình bằng không và độ lệch chuẩn bằng 1.
- Cách sử dụng bảng như sau (xem bảng 2 ở bên trên): Trong một phân phối chuẩn, cần tìm xác suất để một trị ngẫu nhiên Z nào đó, ở về phía trước số trung bình (tức số không tọa độ). Trị Z ở đây là hiệu giữa thời hạn 75 vô số trung bình 66, được chia cho độ lệch chuẩn: Vậy trị 75 ở về phía trước số trung bình (hình 11-1) một khoảng bằng 1,5 độ lệch chuẩn (. Tra bảng (phụ lục l) thì được biết: số ngẫu nhiên Z, nhỏ hơn hay bằng l,5(, ở về phía trước số trung bình, ứng với diện tích gạch chéo, là 0,9332. - Trả ]ới câu hỏi nêu trên như sau: Nếu thời gian dự án được ấn định bởi các công việc C, D và G, thì xác suất hoàn thành dự án trong 75 ngày là 93%. Nhận xét. Trong trường hợp này ta đã thừa nhận đường găng C-D-G ấn định ra thời gian dự án. Nhưng có thể có trưởng hợp đường C-D-G không phải là đường ấn định ra thời gian đường găng đựơc chứ. Hãy xét đường A-E-I (12 + 28 + 23 = 63 ngày) với thời gian trung bình là: Phương sai 1,78 + 40,11 + 2,78 = 44,37 ngày Độ lệch chuẩn σ:
- Chiều dài đường A-E-I nằm trong khoảng Vậy có thể xây ra trường hợp đưởng A - E - I dài hơn đường C- D - G. Chẳng hạn, đường A-E-I có thể đài hơn 64 ngày, trong khi đó đường C - D - G có thể ngắn hơn 64 ngày . Hình 11-2 trình bày khả năng đó.
- Hình. 15 Phân phối xác suất thời gian của đường C-D-G và đường A-E- I. Vây rõ ràng là có thể xảy ra trưởng hợp một con đường không phải là đường găng, lại trở thành một đường găng thật sự và ấn định ra thời gian dự án. 4 Phương sai của thời điểm hoàn thành công việc Thời gian dự án là thời điểm xảy ra sớm nhất sự kiện cuối cùng S(m). Ta cũng có thể tính phương sai của các sự kiện khác. Quy tắc: Phương sai σ 2(j) của thời điểm xảy ra sự kiện (j) bằng phương sai σ 2(i) của sự kiện (i) đứng trước, cộng với phương sai σ 2(ij) của công việc (i,j) nối hai sư kiện đó Sự kiện (1) có phương sai: σ 2(1)= 0 Sự kiện (2) có:
- S(2) = S(1) + t(1,2) = 0 + 12 = 12 σ 2(2) = σ 2(1) + σ 2(1,2) Sư kiên (3) có: σ 2(3) = σ 2(1) + σ 2(1,3) - 0 + 4 = 4 . Sự kiện (4) Cần xem lại để biết công việc nào (B hay D) ấn định ra S(4) = 30 Chính công việc D và sự kiện (3) cho ta: S(4) = 14 + 16 = 30 Vậy dùng σ 2(3) và σ 2(3,4) để tính: σ 2(4) = σ 2(3) + σ 2(3,4) = 4 + 16 = 20 Có nghĩa là thời điểm xảy ra sự kiện (4) tuân theo phân phối chuẩn với số trung bình là 30 ngày và phương sai là 20 ngày. Bây giờ ta thử tính xác suất xây ra sự kiện (4) vào ngày thứ 35. Trước tiên, tính: Tra "Bảng xác suất cộng dồn" của bảng 2, ta được xác suất của Z= 1,12, là 0,8686 Cứ tiếp tục làm như vậy ta tính được hết các σ 2(j) của các sự kiện, và trình bày trong hình 16. Chú ý: Phương sai của sự kiện cuối cùng σ 2(7) = 36, bằng phương sai mà ta đã tính được ở mục trên Tương tự như trên, phương sai của thời điểm hoàn thành công việc bằng phương sai của sự kiện đứng trước công việc đó, cộng với phương sai của thời gian thực hiện công việc. Kết quả tính toán cho mỗi công việc trình bày trong bảng 3
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
CÁC HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
6 p | 1500 | 566
-
Chuyên đề khoa học: Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project
44 p | 255 | 151
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 6
7 p | 315 | 126
-
đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 11
6 p | 278 | 117
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 3
6 p | 178 | 97
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 12
5 p | 152 | 88
-
PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU VÒM BÊ TÔNG CỐT THÉP ANALYZING OF THE CALCULATING MODEL OF THE CONCRETE ARCH BRIDGE
5 p | 245 | 82
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 11
9 p | 134 | 70
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 17
7 p | 136 | 50
-
Giáo trình Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng: Phần 1
85 p | 104 | 39
-
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project
43 p | 53 | 22
-
Giáo trình Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng: Phần 2
80 p | 32 | 20
-
Ebook Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 1 - PTS. Phạm Trọng Mạnh (chủ biên)
76 p | 44 | 19
-
Phần mềm Microsoft project trong việc lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng - ThS. Dương Văn Bá
8 p | 35 | 16
-
Sơ đồ phân tích nghề: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
58 p | 19 | 7
-
Sơ đồ kết cấu và tính toán thủy lực cống tiêu nước đáy ao nuôi tôm thâm canh kiểu ống chữ T đục lỗ - Mai Thê Hùng
4 p | 6 | 2
-
Nghiên cứu mô hình thủy lực lựa chọn sơ đồ dẫn dòng thi công ở thủy điện Sơn La - TS. Nguyễn Danh Oanh
3 p | 5 | 1

markdown:
# Sơ đồ Pert
Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13
lượt xem 334
download
![](http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100501/zangloe/80x100/so_do_cpm_pert_0902.jpg)
##
Sơ đồ Pert
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Trong các phương pháp sơ đồ mạng thì phương pháp PERT được nhiều người biết đến hơn cả PERT có nghĩa là, ki thuật ước lượng và kiểm tra dự án (Progtam Evaluation and Review Techmque). Nhung PERT được coi nhu đồng nghĩa với phuong phâp sơ đồ mạng lí do sau:
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Sơ đồ Pert
- SƠ ĐỒ PERT 1 Giới thiệu chung về sơ đồ Pert Trong các phương pháp sơ đồ mạng thì phương pháp PERT được nhiều người biết đến hơn cả PERT có nghĩa là, ki thuật ước lượng và kiểm tra dự án (Progtam Evaluation and Review Techmque). Nhung PERT được coi nhu đồng nghĩa với phuong phâp sơ đồ mạng lí do sau: - Trước hết là kết quả đáng chú ý khi ở Mĩ người ta sử dụng PERT để điều khiển việc xây dựng hệ thống tên lửa Polaris vào năm 1958 đã rút ngắn thời gian xây dựng từ 5 5 năm xuống còn 3 năm. Sau đó PERT được phổ biến rất nhanh chóng sang các lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân Ơ Mĩ. Vì vậy PERT được người ta chú ý và biết đến nhiều hơn với thói quen gọi PERT là phương pháp sơ đồ mạng Thực tế, các phương pháp CPM và PERT được phát triển gần như đồng thời và PERT chỉ là một trong các phương pháp sơ đồ mạng. Trên cơ sở xem thời hạn hoàn thành mỗi công việc không đổi (tij = const) . Thật ra trong thực tế xây dựng thường gặp rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên tác động (điều kiện về thời tiết, việc cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị...). Vì vậy, thời hạn hoàn thành các công việc nhiều khi không cố định (tij). Ví dụ : Khi cần đóng một hệ thống cọc để gia cố nền của một tòa nhà, người điều khiển thi công dự tính làm trong 1 tháng. Có khi do chuẩn bị các mặt tốt, công tác tiến hành trong thời tiết thuận lợi, nên thời gian chỉ hết 20 ngày. Nhưng khi gặp khó khăn về thời tiết, về dụng cụ. . . thời gian hoàn thành là 35 ngày, mất nhiều thời gian hơn kế hoạch dự tính. Như vậy vấn đề được đặt ra là: Phải xử lí tình trạng không ổn định về thời gian như thể nào để rút ra được những kết luận đáng tin cậy và có thể sử dụng được trong thực tế thi công. Muốn giải quyết vấn đề này có thể vận dụng các phương pháp của lí thuyết xác suất thống kê, để nghiên cứu PERT và đó cũng là một ưu điểm nổi bật trong các ưu điểm của phương pháp PERT. Đối với phương pháp CPM thì sơ đồ mạng là một mô hình xác định. Còn phương pháp PERT lại đưa yếu tố không xác định (hay còn gọi là yếu tố ngẫu nhiên) vào, khi ước lượng thời gian thực hiện các công việc và thời gian hoàn thành dự án ; do đó nó rất phù hợp với những trường hợp, nhũng số liệu ban đầu và các công việc đang được nghiên cứu thực hiện chưa có định mức. Chúng ta sẽ nghiên cứu những điểm khác biệt của phương pháp PERT với CPM, còn những vần đề cơ bản về quy tắc lập mạng, tính toán thời gian... cũng giống như CPM nên không nhắc lại. 2 Các thông số thời gian trong sơ đồ Pert Mỗi công việc thường có một định mức thời gian thực hiện dựa trên công nghệ và tài nguyên sử dụng (thiết bị, nguyên liệu, lao động...). Cũng có những công việc chưa có định mức thời gian, chẳng hạn những công việc thuộc lãnh vực nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất ìần đầu, hoặc quy cách sản phẩm thay đổi..., do đó khó xác định được thời gian thực hiện các công việc.
- Thời gian dự kiến hoàn thành công việc t(ij) của dự án thưởng là ước lượng. Thực tế thời gian thực hiện các công việc không hoàn toàn đúng bằng thời gian dự kiến, cũng có khi chúng lớn hơn, cũng có lúc lại nhỏ hơn thời gian dự kiến. Chỉ người nào đã quen làm một loại công việc thì với kinh nghiệm và khả năng riêng mới dự kiến đúng đắn được thời gian này cho chính mình. Vậy đây vẫn là một sự ước lượng thời gian theo chủ quan của con người. . Trong sơ đồ mạng PERT (Prọject Evaluation and Review Technique) các thời gian công việc được coi là những đại lượng ngẫu nhiên, mang tính xác suất; người ta không chỉ ước lượng một thời gian thực hiện eho mỗi công việc, mà là ba loại thời gian như sau: Thời gian thuận lợi là thời gian ngắn nhất để hoàn thành công việc trong các điều kiện thuận lợi nhất. Thời gian bình thường là thời gian thường đạt được khi công việc được thực hiện nhiều lần. Thời gian bất lợi là thời gian dài nhất, vì phải thực hiện công việc trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Do tính bất ổn định của thời gian thực hiện các công việc nên người ta diễn tả chẳng bằng một phân phối xác suất. Loại phân phối xác suất thường sử dụng để mô tả thời gian của các công việc là phân phối bê ta. Với các lý do sau: 1- số trung bình của phân phối bê ta xấp xỉ bằng ba thời gian ước lượng trên 2- Phân phối bê ta là một phân phối liên tục, không có hình dạng nhất định (như hình dạng cái chuông của phân phối chuẩn), hình dạng nó méo lệch tùy theo các thời gian ước lượng (hình 12). Điều này có lợi vì thực ra ta không biết gì về hình dạng của phân phối thời gian của các công việc trong một dự án. 3- Người ta đã nghiệm thấy những loại phân phối khác đều không chính xác bằng phân phối bê ta trong phân tích sơ đô mạng.
- H.12 Phân bố xác suất của thời gian công việc theo phân bố β Ba thời gian dùng để tính ước số trung bình và phương sai của phân phối bê ta, dược ký hiệu là: a- thời gian thuận lợi; còn ký hiệu là tmin m- thời gian bình thường; còn ký hiệu là tbt b- thời gian bất lợi; còn ký hiệu là tmax Trị m có khi gần gần a hơn trị b, và ngược lại. Đinh nghĩa: Thời gian kỳ vọng to lả thởi gian trung bình thực hiện công việc; chung quanh trị đó tập hợp nhiều trị số khác của đại lượng ngẫu nhiên này. Thời gian kỳ vọng được tính bằng công thức: Trị to có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn trị m nhưng dù trong trưởng hợp nào thì đường thẳng góc với trục thời gian ở điểm to cũng phân chia diện tích dưới đường cong phân phối xác suất ra làm hai phần bằng nhau (s1 = s2) Tri to cũng chưa thể hiện đầy đủ thời gian thực hiện công việc, ta còn cần xét độ phân tán hay lả độ biến động của thời gian này. Độ biến động này thể hiện bằng đoạn dài tử a đến b của đường cong phân phối (hình 13). Đoạn này càng lớn thì độ biến động
- càng lớn vả ngược lại. Chẳng hạn đường cong a1Mbl có quy mô lôn hơn đường cong aMb, nên độ biến động của nó lớn hơn. H 13 độ biến động của thời gian to Phương sai σ 2 tính theo Công thức: Giả thử hai công việc A và B có những số liệu về thời gian hoàn thành như sau:
- A: 3; 5; 13 ngày B: 2; 6; 10 ngày Thời gian kỳ vọng hoàn thành hai công việc này là: ngày ngày Nhưng độ biến động của thời gian kỳ vọng hoàn .thành công việc A lớn hơn của thời gian hoàn thành công việc B, vì: σ 2 A= 2.76 σ 2 B= 1.78 Độ biến động của thời gian thực hiện từng công việc cáng lớn thì độ biến động của thời gian hoàn thành dự án cũng lớn theo, vì sự phân tán của các thời điểm xây ra các sự kiện sẽ cộ'ng dồn lại khi đi từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối trên mạng. Giả thử thời gian của mỗi công việc trong dự án xây đựng nhà xưởng được ước đinh bằng ba tri số (a, m, b) như nêu trong bảng 10-l. 3 Xác suất hoàn thành dự án Chú ý- ở bảng 2 ta ước lượng ba trị thời gian a, m, b của mỗi công.việc sao cho thôi gian kỳ vọng to (lj) gân bằng thời gian dự kiến ở mục 3. Thời gian kỳ vọng rút ra từ ba trị ước lượng trên được coi như là một ước lượng đơn trị và như vậy là phép đo độ biến động của thời gian thực hiện các công việc đã gia nhập vào sơ đồ mạng nảy rồi. Ví dụ: Xét một sơ đồ mạng cho bởi hình dưới đây
- Các giá trị a, m, b được cho ở bảng dưới đây
- Bang 2: Giá trị gần đúng của hàm phân phốI xác xuất Thời gian dự án bằng tổng các thời gian của các công tác găng C, D và G (xem biểu đồ H.13). Thời gian hoàn thành dự án này cũng là thời gian sớm xảy ra sự kiện (7): S(7) = 66 Khi cho biết thời gian kỳ vọng hoàn thành mỗi công việc to (ij) thì ta tính được thời gian kỳ vọng hoàn thành dự án, đó là To = 66 ngày Bấy giờ ta lại muốn đo độ biến động của trị 66 ngày, nghĩa là muốn biết độ lệch chuẩn σ(to) hay phương sai σ 2 (To) của nó. Ta tìm cách xác định phương sai σ 2(7) của sự kiện đó. Theo lý thuyết xác suất thì: - Phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên có dạng phân phối chuẩn - Số trung bình của phân phối đó bằng tổng các số trung bình của các biến ngẫu nhiên. - Phương sai của phân phối đó bằng tổng các phương sai của các thành phần.
- Thời gian trung bình của dự án là: S(7) = 14 + 16 + 36 = 66 Phương sai của thời gian dự án đó là: σ 2(7) = 4 + 16 + 16 = 36 Độ lệch chuẩn của thời gian dự án đó là: σ(7) =6 Chiều dài đường găng C-D-G nằm trong khoảng 66+6 Câu hỏi: Có thể tính được xác suất hoàn thành dự án ở một thờiđiểm định trước được không Chẳng hạn, xác suất hoàn thành dự án này trong 75 ngày là bao nhiêu phần trăn Xác suất hoàn thành dự án vào thời điểm S(7) = 75 là phần diện tích gạch chéo trong hình H.14. H.14 Phân bố xác suất để hoàn thành dự án trong 75 ngày Muốn tính cụ thể xác suất hoàn thành dự án trong 75 ngày cần sử dụng bảng các xác suất chuẩn cộng dồn, xem Bang 2. Bảng này cho biết diện tích bên dưới đường cong phân phối chuẩn với số trung bình bằng không và độ lệch chuẩn bằng 1.
- Cách sử dụng bảng như sau (xem bảng 2 ở bên trên): Trong một phân phối chuẩn, cần tìm xác suất để một trị ngẫu nhiên Z nào đó, ở về phía trước số trung bình (tức số không tọa độ). Trị Z ở đây là hiệu giữa thời hạn 75 vô số trung bình 66, được chia cho độ lệch chuẩn: Vậy trị 75 ở về phía trước số trung bình (hình 11-1) một khoảng bằng 1,5 độ lệch chuẩn (. Tra bảng (phụ lục l) thì được biết: số ngẫu nhiên Z, nhỏ hơn hay bằng l,5(, ở về phía trước số trung bình, ứng với diện tích gạch chéo, là 0,9332. - Trả ]ới câu hỏi nêu trên như sau: Nếu thời gian dự án được ấn định bởi các công việc C, D và G, thì xác suất hoàn thành dự án trong 75 ngày là 93%. Nhận xét. Trong trường hợp này ta đã thừa nhận đường găng C-D-G ấn định ra thời gian dự án. Nhưng có thể có trưởng hợp đường C-D-G không phải là đường ấn định ra thời gian đường găng đựơc chứ. Hãy xét đường A-E-I (12 + 28 + 23 = 63 ngày) với thời gian trung bình là: Phương sai 1,78 + 40,11 + 2,78 = 44,37 ngày Độ lệch chuẩn σ:
- Chiều dài đường A-E-I nằm trong khoảng Vậy có thể xây ra trường hợp đưởng A - E - I dài hơn đường C- D - G. Chẳng hạn, đường A-E-I có thể đài hơn 64 ngày, trong khi đó đường C - D - G có thể ngắn hơn 64 ngày . Hình 11-2 trình bày khả năng đó.
- Hình. 15 Phân phối xác suất thời gian của đường C-D-G và đường A-E- I. Vây rõ ràng là có thể xảy ra trưởng hợp một con đường không phải là đường găng, lại trở thành một đường găng thật sự và ấn định ra thời gian dự án. 4 Phương sai của thời điểm hoàn thành công việc Thời gian dự án là thời điểm xảy ra sớm nhất sự kiện cuối cùng S(m). Ta cũng có thể tính phương sai của các sự kiện khác. Quy tắc: Phương sai σ 2(j) của thời điểm xảy ra sự kiện (j) bằng phương sai σ 2(i) của sự kiện (i) đứng trước, cộng với phương sai σ 2(ij) của công việc (i,j) nối hai sư kiện đó Sự kiện (1) có phương sai: σ 2(1)= 0 Sự kiện (2) có:
- S(2) = S(1) + t(1,2) = 0 + 12 = 12 σ 2(2) = σ 2(1) + σ 2(1,2) Sư kiên (3) có: σ 2(3) = σ 2(1) + σ 2(1,3) - 0 + 4 = 4 . Sự kiện (4) Cần xem lại để biết công việc nào (B hay D) ấn định ra S(4) = 30 Chính công việc D và sự kiện (3) cho ta: S(4) = 14 + 16 = 30 Vậy dùng σ 2(3) và σ 2(3,4) để tính: σ 2(4) = σ 2(3) + σ 2(3,4) = 4 + 16 = 20 Có nghĩa là thời điểm xảy ra sự kiện (4) tuân theo phân phối chuẩn với số trung bình là 30 ngày và phương sai là 20 ngày. Bây giờ ta thử tính xác suất xây ra sự kiện (4) vào ngày thứ 35. Trước tiên, tính: Tra "Bảng xác suất cộng dồn" của bảng 2, ta được xác suất của Z= 1,12, là 0,8686 Cứ tiếp tục làm như vậy ta tính được hết các σ 2(j) của các sự kiện, và trình bày trong hình 16. Chú ý: Phương sai của sự kiện cuối cùng σ 2(7) = 36, bằng phương sai mà ta đã tính được ở mục trên Tương tự như trên, phương sai của thời điểm hoàn thành công việc bằng phương sai của sự kiện đứng trước công việc đó, cộng với phương sai của thời gian thực hiện công việc. Kết quả tính toán cho mỗi công việc trình bày trong bảng 3
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
CÁC HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
6 p |
1500 |
566
-
Chuyên đề khoa học: Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project
44 p |
255 |
151
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 6
7 p |
315 |
126
-
đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 11
6 p |
278 |
117
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 3
6 p |
178 |
97
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 12
5 p |
152 |
88
-
PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU VÒM BÊ TÔNG CỐT THÉP ANALYZING OF THE CALCULATING MODEL OF THE CONCRETE ARCH BRIDGE
5 p |
245 |
82
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 11
9 p |
134 |
70
-
tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 17
7 p |
136 |
50
-
Giáo trình Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng: Phần 1
85 p |
104 |
39
-
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project
43 p |
53 |
22
-
Giáo trình Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng: Phần 2
80 p |
32 |
20
-
Ebook Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 1 - PTS. Phạm Trọng Mạnh (chủ biên)
76 p |
44 |
19
-
Phần mềm Microsoft project trong việc lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng - ThS. Dương Văn Bá
8 p |
35 |
16
-
Sơ đồ phân tích nghề: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
58 p |
19 |
7
-
Sơ đồ kết cấu và tính toán thủy lực cống tiêu nước đáy ao nuôi tôm thâm canh kiểu ống chữ T đục lỗ - Mai Thê Hùng
4 p |
6 |
2
-
Nghiên cứu mô hình thủy lực lựa chọn sơ đồ dẫn dòng thi công ở thủy điện Sơn La - TS. Nguyễn Danh Oanh
3 p |
5 |
1

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ponstfmj3mpk4u4u374g06iuc0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Tạo ra nét riêng, ấn tượng không chỉ bởi những món ăn ngon và hấp dẫn, nhà hàng có kiến trúc thật mởi mẻ, khác lạ ...
Kiến trúc trường học ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi các trường bắt đầu chú ý đến môi trường học tập với ...
Đọc thêm ...
Thiết kế và bố trí các khu vực mua sắm là điều thiết yếu và quan trọng, việc thiết kế ấy không chỉ cần đẹp mắt ...
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự là điều không hề đơn giản, nó tiêu tốn rất nhiều công sức cũng như tiền bạc ...
Đọc thêm ...
Trong nhà ở, cầu thang là nơi dẫn khí lưu thông theo chiều đứng và xiên giữa các tầng (khí đạo). Nhưng thực tế không phải ngôi nhà nào cũng bố trí cầu thang hợp lý từ đầu.
Vì vậy, những điều chỉnh trong xếp đặt sẽ giúp trường khí cầu thang được cải thiện và thông suốt, cũng như tránh được các ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, cụ thể là các tình huống sau:
Mỗi đầu cầu thang đều nên có khoảng lùi nhỏ để làm nơi định hướng, nơi gặp nhau của các luồng người đi
Mỗi đầu cầu thang đều nên có khoảng lùi nhỏ để làm nơi định hướng, nơi gặp nhau của các luồng người đi... Nếu không có khoảng lùi này, có thể đặt chậu cảnh hoặc chuông gió mang tính báo hiệu luồng di chuyển để tránh va chạm (hình 1).
Cầu thang tại tầng trệt không nên đi thẳng ra cửa, đem lại khá nhiều bất tiện về sử dụng như thiếu kín đáo, gây trực xung. Khắc phục bằng cách dùng vách ngăn nhẹ hoặc tủ kệ.
Gầm cầu thang là nơi gió quẩn và hứng bụi từ trên xuống, phía dưới bị thấp (tính âm) khó sử dụng. Do vậy chỉ nên bố trí các tủ vật dụng, làm hồ cảnh hoặc kệ trang trí (hình 2).
Tường cầu thang nên bố trí các dải màu song song, hoặc làm lan can ít chi tiết
Những màu sáng, phản chiếu rõ (tính dương) nên bố trí ở vùng dưới thấp. Những màu tối hơn, âm tính hơn sẽ bố trí các tầng lầu để cân bằng lại với dương quang mạnh ở trên cao. Ví dụ tường cầu thang nên bố trí các dải màu song song, hoặc làm lan can ít chi tiết, đơn giản để tạo sự quan sát bình ổn cho người đang di chuyển (hình 3, 4).
Tính trang trí trong khu vực cầu thang còn thể hiện qua việc dùng mảng nhấn
Nếu có treo tranh trong buồng cầu thang thì chỉ nên treo tại các vị trí ổn định như chiếu nghỉ, chiếu tới và tranh mang tính trang trí, tránh chi tiết rối mắt (hình 5, 6). Tính trang trí trong khu vực cầu thang còn thể hiện qua việc dùng những mảng nhấn tại điểm đến để người di chuyển định hướng tốt hơn, ví dụ như chiếu tới trong cầu thang ở hình 7 đã dùng mảng gạch kết hợp với đặt tượng gốm nhỏ để định vị không gian của tầng đó, nhờ vậy trục giao thông này trở nên hấp dẫn và tránh sự nhàm chán, trì trệ về dẫn truyền khí.
Theo Archi
(Thiết kế nội thất văn phòng, gia đình, spa, khách sạn)
(Thiết kế showroom, gian hàng hội chợ, triển lãm)
(Thiết kế kiến trúc, thi công kiến trúc)
(Thiết kế thương hiệu, thiết kế in ấn quảng cáo)
> Điều hòa
(Chuyên cung cấp điều hòa)

markdown:
Tạo ra nét riêng, ấn tượng không chỉ bởi những món ăn ngon và hấp dẫn, nhà hàng có kiến trúc thật mởi mẻ, khác lạ ...
Kiến trúc trường học ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi các trường bắt đầu chú ý đến môi trường học tập với ...
Đọc thêm ...
Thiết kế và bố trí các khu vực mua sắm là điều thiết yếu và quan trọng, việc thiết kế ấy không chỉ cần đẹp mắt ...
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự là điều không hề đơn giản, nó tiêu tốn rất nhiều công sức cũng như tiền bạc ...
Đọc thêm ...
Trong nhà ở, cầu thang là nơi dẫn khí lưu thông theo chiều đứng và xiên giữa các tầng (khí đạo). Nhưng thực tế không phải ngôi nhà nào cũng bố trí cầu thang hợp lý từ đầu.
Vì vậy, những điều chỉnh trong xếp đặt sẽ giúp trường khí cầu thang được cải thiện và thông suốt, cũng như tránh được các ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, cụ thể là các tình huống sau:
Mỗi đầu cầu thang đều nên có khoảng lùi nhỏ để làm nơi định hướng, nơi gặp nhau của các luồng người đi
Mỗi đầu cầu thang đều nên có khoảng lùi nhỏ để làm nơi định hướng, nơi gặp nhau của các luồng người đi... Nếu không có khoảng lùi này, có thể đặt chậu cảnh hoặc chuông gió mang tính báo hiệu luồng di chuyển để tránh va chạm (hình 1).
Cầu thang tại tầng trệt không nên đi thẳng ra cửa, đem lại khá nhiều bất tiện về sử dụng như thiếu kín đáo, gây trực xung. Khắc phục bằng cách dùng vách ngăn nhẹ hoặc tủ kệ.
Gầm cầu thang là nơi gió quẩn và hứng bụi từ trên xuống, phía dưới bị thấp (tính âm) khó sử dụng. Do vậy chỉ nên bố trí các tủ vật dụng, làm hồ cảnh hoặc kệ trang trí (hình 2).
Tường cầu thang nên bố trí các dải màu song song, hoặc làm lan can ít chi tiết
Những màu sáng, phản chiếu rõ (tính dương) nên bố trí ở vùng dưới thấp. Những màu tối hơn, âm tính hơn sẽ bố trí các tầng lầu để cân bằng lại với dương quang mạnh ở trên cao. Ví dụ tường cầu thang nên bố trí các dải màu song song, hoặc làm lan can ít chi tiết, đơn giản để tạo sự quan sát bình ổn cho người đang di chuyển (hình 3, 4).
Tính trang trí trong khu vực cầu thang còn thể hiện qua việc dùng mảng nhấn
Nếu có treo tranh trong buồng cầu thang thì chỉ nên treo tại các vị trí ổn định như chiếu nghỉ, chiếu tới và tranh mang tính trang trí, tránh chi tiết rối mắt (hình 5, 6). Tính trang trí trong khu vực cầu thang còn thể hiện qua việc dùng những mảng nhấn tại điểm đến để người di chuyển định hướng tốt hơn, ví dụ như chiếu tới trong cầu thang ở hình 7 đã dùng mảng gạch kết hợp với đặt tượng gốm nhỏ để định vị không gian của tầng đó, nhờ vậy trục giao thông này trở nên hấp dẫn và tránh sự nhàm chán, trì trệ về dẫn truyền khí.
Theo Archi
*(Thiết kế nội thất văn phòng, gia đình, spa, khách sạn)* *(Thiết kế showroom, gian hàng hội chợ, triển lãm)* *(Thiết kế kiến trúc, thi công kiến trúc)* *(Thiết kế thương hiệu, thiết kế in ấn quảng cáo)*
>
**Điều hòa** *(Chuyên cung cấp điều hòa)* **CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT HÀ NỘI** **Văn phòng trụ sở :** Phòng 101 A3 - 213B Xã Đàn (Kim Liên mới) - Q.Đống Đa - Hà Nội **Điện thoại :** (04) 3661.7469 - (04) 3573.9505 **Fax :** (04) 3573.9504 **Hotline:** 0987.812.363 - 0978.569.326 **Website:** [http://tknoithat.com](http://tknoithat.com) - [http://showroomtrienlam.com](http://showroomtrienlam.com) - [http://tkkientruc.com](/undefined/) **Email:** [lienhe@tknoithat.com](mailto:lienhe@tknoithat.com)

WARC-Truncated: length

Set-Cookie: jv_dilo_tpl=jv_dilo; expires=Sun, 16-Jul-2017 10:26:25 GMT; path=/

Server: Apache/2.2.26 (CentOS)

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.
Chào mừng bạn đã trở lại vs chúng tôi. Nào cùng tham gia vs chúng tôi.....
.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.
해피 뉴 이어 2010 년 - Chúc Mừng Năm Mới 2010 - Happy New Year 2010
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Top posters
minhtri160
(708)
101
(668)
Admin
(521)
Pầungố
(302)
lynx133
(197)
nhuquynh101
(168)
Negup
(94)
kut3vjp12
(79)
christ_ntpro
(60)
1koco2
(39)
Latest topics
»
THƯ MỜI THAM GIA KÝ GỬI SIM MIỄN PHÍ
Fri Oct 08, 2010 8:31 pm by
tinygaru
»
Những sở thích của con gái khiến con trai 'khóc thét'
Wed Sep 29, 2010 10:18 am by
gianggiangonline
»
sữa uống dậy thì sớm
Mon Sep 20, 2010 2:55 pm by
gianggiangonline
»
Nhận ngay 20 triệu chỉ với một tin nhănS
Fri Sep 10, 2010 8:15 pm by
tinygaru
»
Chân dung của những nhà vô địch WorldCup 2010
Fri Aug 20, 2010 12:34 pm by
minhtri160
»
Spam hội
Fri Aug 20, 2010 12:31 pm by
minhtri160
»
Sôi động cùng V-league 2010
Thu Jul 29, 2010 5:14 pm by
tinygaru
»
Remember Me (2010) [ có Robert Pattinson ]
Sat Jun 26, 2010 11:58 pm by
minhtri160
»
Truyện cười Tam quốc
Sat Jun 26, 2010 11:56 pm by
minhtri160
Tìm kiếm
Inside
G
o
o
g
l
e
Display results as :
Posts
Topics
Advanced Search
July 2016
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calendar
Thống Kê
Hiện có
1
người đang truy cập Diễn Đàn, gồm:
0
Thành viên,
0
Thành viên ẩn danh và
1
Khách viếng thăm
Không
[
View the whole list
]
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là
14
người, vào ngày Tue Jan 21, 2014 8:23 pm
.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.
::
(¯`°•:ღ•°¤° Góc Học Tập °¤°•ღ:•°´¯)
::
Văn học
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Wed Jan 27, 2010 9:58 pm
Admin
Admin
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
521
Join date
:
06/01/2010
Age
:
21
Đến từ
:
10tn9 vo doi
Tiêu đề: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
"Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về,
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu"
Không biết từ bao giờ, câu ca mộc mạc trên đã trở thành tiếng gọi của
quê hương, nhắc nhở người Đồ Sơn nhớ về nơi "chôn rau cắt rốn". Nơi có
lễ hội truyền thống "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam. Đó là Lễ hội chọi
trâu được tổ chức hàng năm tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Lễ hội chọi trâu có từ bao giờ và bắt đầu từ đâu thì không ai biết,
nhưng những truyền thuyết về lễ hội này thì có rất nhiều, mỗi truyền
thuyết đều gắn với một sự tích kỳ bí khác nhau nhưng tất cả đều khẳng
định: Hội chọi trâu là mỹ tục hào hùng mang đậm tính thượng võ, tính táo
bạo và lòng quả cảm rất độc đáo của người Đồ Sơn.
Để có những ngày hội náo nức, người dân Đồ Sơn phải chuẩn bị rất công
phu trong khoảng 8 tháng trời. Theo người dân Đồ Sơn thì điều quan trọng
bậc nhất là việc tìm và nuôi dưỡng trâu. Thông thường, sau Tết Nguyên
đán, các sới chọi đều cử người có nhiều kinh nghiệm đi khắp nơi để mua
trâu, có khi họ phải lặn lội hàng tháng trời vào các tỉnh Thanh Hóa,
Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, thậm chí lên tận Tuyên Quang, Bắc Cạn...
mới tìm được con trâu vừa ý.
Qua nhiều năm lặn lội tìm mua trâu, người Đồ Sơn nhận thấy rằng, những
con trâu mua được ở chợ Gồi (Nam Định), Thủy Nguyên (Hải Phòng), Thanh
Hà (Hải Dương) thường giật giải nhiều hơn. Bởi thế, cứ sau Tết âm lịch
hằng năm, người Đồ Sơn lại đổ xô đến những địa phương trên lùng mua
trâu.
Chọn trâu là một công việc cầu kỳ và tỷ mỉ, trâu đủ tiêu chuẩn phải là
những con trâu đực khỏe mạnh, có khả năng chống chịu được đòn của đối
phương (nghĩa là phải gan lỳ). Thông thường, những chú trâu da đồng,
lông móc, một khoang bốn khoáy, hàm đen, tóc tráp (lông trên đầu cứng,
dày để tránh nắng)... là trâu gan. Trâu phải có ức rộng, cổ tròn dài và
hơi thu nhỏ về phía đầu, lưng càng dày, càng phẳng càng tốt. Háng trâu
phải rộng nhưng thu nhỏ về phía hậu càng nhọn càng quý. Sừng trâu phải
đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm
tóc hình chóp trên đỉnh đầu là khoáy tròn. Mắt trâu phải đen, tròng đỏ.
Mặt trâu giống mặt ngựa là trâu chọi hay.
Việc chọn mua trâu đã khó khăn, việc chăm sóc, huấn luyện trâu càng khó
khăn gấp bội. Những người được giao nhiệm vụ chăm sóc huấn luyện trâu
thường là những người có nhiều kinh nghiệm. Trâu chọi được nuôi ở chuồng
riêng, tách biệt và kín đáo. Điều đặc biệt là không được để cho trâu
chọi trông thấy trâu nhà cốt để trâu chọi khôi phục bản năng hoang dã,
đơn độc của nó. Trường huấn luyện trâu thường là những bãi đất rộng, có
nhiều người đứng xung quanh gõ chiêng trống và hò hét.
Khi huấn luyện, người ta còn phủ cờ đỏ lên đầu trâu, mình trâu để cho
trâu quen dần với không khí của ngày hội. Người huấn luyện còn dạy cho
trâu có những miếng đánh hay, đòn hiểm và độc đáo. Sau khi huấn luyện,
trâu nào được chọn làm trâu chọi sẽ được gọi một cách tôn kính là "ông
trâu". Trâu nào đoạt giải nhất, được tôn lên thành "cụ trâu".
Ở Đồ Sơn, phường nào cũng có người mê trâu chọi, có kinh nghiệm tìm mua
trâu, chăm sóc, huấn luyện trâu chọi, những người này được coi là nghệ
nhân. Trong ngày lễ hội, tên của họ được nhắc đến với tư cách là chủ của
"ông trâu"…
Mở đầu hội chọi trâu là lễ tế thần Điểm Tước (vị thuỷ thần, và cũng là
Thành hoàng làng của cả vùng Đồ Sơn). Lễ tế thần ngày hội chọi trâu là
lễ lớn nhất trong năm của người Đồ Sơn. Thời gian gần đây, những thủ tục
của phần lễ ngày càng bị xem nhẹ, đơn giản hóa. Tuy nhiên, phần hội
chọi trâu luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ thu hút đông đảo du khách bốn phương
đến cổ vũ.
Vào hội, ai cũng náo nức, hồi hộp, chờ đợi. Từ hai phía của sới chọi,
"ông trâu" được dẫn ra có người che lọng và múa cờ hai bên. Khi hai "ông
trâu" cách nhau 20m, người dắt nhanh chóng rút "sẹo" cho trâu rồi khẩn
trương thoát ra ngoài sới chọi. Hai trâu lao vào nhau với tốc độ khủng
khiếp, hai đôi sừng đập vào nhau kêu chan chát... Cứ thế, hai trâu chọi
nhau quyết liệt giữa tiếng hò reo vang dậy của hàng ngàn khán giả.
Kết thúc hội chọi trâu là một cuộc rước giải trâu nhất về đình làm lễ tế
thần. Cuộc rước này phải có tất cả mọi người dân Đồ Sơn (cả chủ trâu
thua cuộc) biểu thị sự đoàn kết, vô tư, cùng đồng lòng mừng ngày vui
chung. Trâu nhất hàng tổng được phần thưởng là một lá cờ vóc hồng thêu
hai chữ "Thượng Đẳng" bằng kim tuyến, một bát hương bằng đá xanh đem
theo đám rước trở về.
Theo tập tục của địa phương, các trâu tham gia chọi, dù thắng, dù thua,
đều phải giết thịt, dân Đồ Sơn lấy một bát tiết cùng một ít lông của
trâu (mao huyết) để cúng thần, sau đó đổ xuống ao để tiễn thần... Du
khách đến dự lễ hội có thể mua thịt trâu về ăn để cầu may và chúc phúc…
Với những nét văn hóa truyền thống độc đáo vốn có, Lễ hội chọi trâu Đồ
Sơn đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách bốn
phương đến với Hải Phòng. Năm 2000, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Nhà
nước công nhận là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước
Chữ Kí Của
Admin
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Mon Feb 01, 2010 9:55 pm
Pầungố
Super MOD
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
302
Join date
:
09/01/2010
Age
:
22
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
khổ công my đy kým
lục lọy
mờk hok ai
thank hếk
Chữ Kí Của
Pầungố
-------------------------------
Quỳnh già ăn hột cà na
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Quỳnh zà. kakaka
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Tue Feb 02, 2010 12:43 am
minhtri160
BẢO VỆ
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
708
Join date
:
10/01/2010
Age
:
22
Đến từ
:
10tn9 vô đối
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
cái này con M' kiu ta đi kím. ta kím cho zui thôi.
Chữ Kí Của
minhtri160
-------------------------------
trai PCt như viên kim cương
gái PCt như đường đất sét
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Wed Feb 03, 2010 7:30 pm
Pầungố
Super MOD
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
302
Join date
:
09/01/2010
Age
:
22
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
ùhm ùhm
chớk hok phải
kung cấp tư lịu choa 4r my hở
Chữ Kí Của
Pầungố
-------------------------------
Quỳnh già ăn hột cà na
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Quỳnh zà. kakaka
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Wed Feb 03, 2010 7:41 pm
minhtri160
BẢO VỆ
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
708
Join date
:
10/01/2010
Age
:
22
Đến từ
:
10tn9 vô đối
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
à wên, còn thíu thuyết minh về con pầu nữa
Chữ Kí Của
minhtri160
-------------------------------
trai PCt như viên kim cương
gái PCt như đường đất sét
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Sun Feb 07, 2010 9:30 pm
Pầungố
Super MOD
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
302
Join date
:
09/01/2010
Age
:
22
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
rớk là my gê rồu
ngon thì thuyết mynk đi
rồu post nhỳu lên
Chữ Kí Của
Pầungố
-------------------------------
Quỳnh già ăn hột cà na
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Quỳnh zà. kakaka
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Tue Feb 09, 2010 11:39 pm
Admin
Admin
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
521
Join date
:
06/01/2010
Age
:
21
Đến từ
:
10tn9 vo doi
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
người mithuộc kiủ người khó thuyết minh wá
Chữ Kí Của
Admin
-------------------------------
Hoàng Sa - Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc không có quyền đụng đến nó. Đụng vào ta wánh chết mẹ thì đừng có khóc nghe mày... nhớ mặt tao đó khựa già.
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Wed Feb 10, 2010 9:44 pm
Pầungố
Super MOD
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
302
Join date
:
09/01/2010
Age
:
22
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
ủa
rớk rân
mi đòi
thuyết minh ta
Chữ Kí Của
Pầungố
-------------------------------
Quỳnh già ăn hột cà na
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Quỳnh zà. kakaka
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Wed Feb 10, 2010 10:54 pm
minhtri160
BẢO VỆ
.:.
Thông tin
.:.
Tổng số bài gửi
:
708
Join date
:
10/01/2010
Age
:
22
Đến từ
:
10tn9 vô đối
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
còn thíu bài thuyết minh về mi vì mi quá khó thuyết minh ko ai thuyết minh nổi
Chữ Kí Của
minhtri160
-------------------------------
trai PCt như viên kim cương
gái PCt như đường đất sét
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Today at 5:11 pm
Sponsored content
.:.
Thông tin
.:.
Tiêu đề: Re: Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
Chữ Kí Của
Sponsored content
Trang
1
trong tổng số
1
trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Trả Lời Nhanh - Quick Reply
Permissions in this forum:
Bạn
không có quyền
trả lời bài viết
.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.
::
(¯`°•:ღ•°¤° Góc Học Tập °¤°•ღ:•°´¯)
::
Văn học
.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.
::
(¯`°•:ღ•°¤° Góc Học Tập °¤°•ღ:•°´¯)
::
Văn học

markdown:
|.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.|
|Chào mừng bạn đã trở lại vs chúng tôi. Nào cùng tham gia vs chúng tôi.....|
.:Welcome to our class TN9 PRO 4REVER:.
해피 뉴 이어 2010 년 - Chúc Mừng Năm Mới 2010 - Happy New Year 2010
![]()
Pầungố
lynx133
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|Latest topics|
|Tìm kiếm|
July 2016
|Thống Kê|
Hiện có
1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là
14 người, vào ngày Tue Jan 21, 2014 8:23 pm
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
![]()
Thuyết minh về lễ hội chọi trâu
![]()
![]()
![]()
|Trang |1 trong tổng số 1 trang
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| ©
[phpBB](http://www.forumvi.com/phpbb) | [Free forum support](http://help.forumotion.com/) | [Liên hệ](/contact) | [Report an abuse](/abuse?page=%2Ft78-topic&report=1) | [Sosblogs](http://www.sosblogs.com/vi/)

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: post-check=0, pre-check=0

X-Content-Type-Options: nosniff

Vary: User-Agent

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"


text: [HN] Hỏi về chỗ bán vải rằn ri để may áo ? Các bác cho hỏi ở HN có chỗ nào bán vải rằn ri ko nhỉ, em mua về may áo sơmi body, áo rằn ri bên ngoài toàn áo quân đội, xấu và ko đa dạng về mẫu mã cho lắm, nên mua vải về đi may cho nuột

Cache-control: private, max-age=0

Server: nginx

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


text:
ʃi.pɔ.te
- phát âm chipoter Phát âm của Gavors (Nam từ Pháp)
-
phát âm chipoter
Phát âm của
nicoOla
(Nam từ Bỉ)
Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm chipoter trong Tiếng Pháp
Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm chipoter trong Tiếng Pháp
Từ ngẫu nhiên: brun, tu me manques, août, salope, nous faisons
This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site

markdown:
*chipoter phát âm trong* [Tiếng Pháp](http://vi.forvo.com/languages/fr/)[fr]
ʃi.pɔ.te
-
[phát âm chipoter](http://vi.forvo.com/word/chipoter/)Phát âm của [Gavors](javascript:;)(Nam từ Pháp)
-
[phát âm chipoter](http://vi.forvo.com/word/chipoter/)Phát âm của [nicoOla](javascript:;)(Nam từ Bỉ)
Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác?
[Phát âm chipoter trong Tiếng Pháp](javascript:;)

Set-Cookie: lst=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.forvo.com


text:
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

Cache-Control: max-age=3600, public

Via: 1.1 varnish

X-Cache: MISS

Server: Cowboy

Accept-Ranges: bytes


text:
Top Definition
An incompetent boob that bullshits his way into a good job.
Once Obama got into office, he proved to be a total RichRod.
viết bởi Brother of Chief Uniball 01 Tháng mười một, 2010
Trending Now
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.×

markdown:
Top Definition
An incompetent boob that bullshits his way into a good job.
Once Obama got into office, he proved to be a total RichRod.
viết bởi
[Brother of Chief Uniball](/author.php?author=Brother+of+Chief+Uniball)01 Tháng mười một, 2010
Trending Now
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.


text:
Sign in to post new definitions, images, and sounds and create lists of favorites.
Sign in to post new definitions, images, and sounds and create lists of favorites.
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.×

markdown:
Sign in to
**post new definitions, images, and sounds** and create lists of favorites.
Sign in to
**post new definitions, images, and sounds** and create lists of favorites.
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate


text:
Địa điểm: Lầu 6, 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Q. 1
Loại hình hoạt động: Cổ phần
Tự hào là một công ty không những luôn đặt vấn đề con người trong tổ chức làm nền tảng căn bản cho sự phát triển vững mạnh của công ty mà còn muốn tạo sự gắn kết giữa những thành viên trong công ty với cộng đồng xã hội. Tầm nhìn của chúng tôi là nhằm xây dựng thương hiệu gỗ Việt Nam được biết đến trên thị trường thế giới.
Với nhu cầu gỗ nguyên liệu bán thành thành phẩm hiện nay trên thị trường và với mục tiêu phát triển của công ty. Nay Công ty đang đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Gỗ xẻ sấy (Sawn Timber) trên diện tích hơn 3 hecta tại Đắk Nông và nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood pellet) tại Bình Dương với dây chuyền thiết bị hiện đại nhập từ Italia để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.
Với công suất khai thác khoảng 46,000 m3 gỗ tròn/ năm từ nguồn nguyên liệu rừng trồng sở hữu được trồng từ năm 2013, chúng tôi đã cung cấp gỗ xẻ sấy cho các công ty chế biến gỗ nội, ngoại thất tại thị trường nội địa và xuất khẩu gỗ viên nén vào thị trường Châu Âu.
Cùng với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Công ty, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành SX gỗ để xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả.

markdown:
|
|![]()
Địa điểm: Lầu 6, 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Q. 1
Loại hình hoạt động: Cổ phần
|Vị trí / Chức danh||Tỉnh/Thành phố||Mức lương||Ngày đăng|
|
|(Mới)
|
|
Tự hào là một công ty không những luôn đặt vấn đề con người trong tổ chức làm nền tảng căn bản cho sự phát triển vững mạnh của công ty mà còn muốn tạo sự gắn kết giữa những thành viên trong công ty với cộng đồng xã hội. Tầm nhìn của chúng tôi là nhằm xây dựng thương hiệu gỗ Việt Nam được biết đến trên thị trường thế giới.
Với nhu cầu gỗ nguyên liệu bán thành thành phẩm hiện nay trên thị trường và với mục tiêu phát triển của công ty. Nay Công ty đang đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Gỗ xẻ sấy (Sawn Timber) trên diện tích hơn 3 hecta tại Đắk Nông và nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood pellet) tại Bình Dương với dây chuyền thiết bị hiện đại nhập từ Italia để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.
Với công suất khai thác khoảng 46,000 m3 gỗ tròn/ năm từ nguồn nguyên liệu rừng trồng sở hữu được trồng từ năm 2013, chúng tôi đã cung cấp gỗ xẻ sấy cho các công ty chế biến gỗ nội, ngoại thất tại thị trường nội địa và xuất khẩu gỗ viên nén vào thị trường Châu Âu.
Cùng với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Công ty, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành SX gỗ để xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả.

Set-Cookie: clientKey=5797377a3e131; expires=Thu, 25-Aug-2016 10:12:10 GMT; path=/; domain=.careerbuilder.vn

Server: CareerBuilderVN Server

Content-Type: text/html


text:
Tìm kiếm
- Thứ ba, 26/07/2016 | 17:35 GMT +7
-
Hà Nội 35.7 oCHôm nay35.7 oC
Trời Ðẹp
Nhiệt độ từ 26 oC đến 35 oC
Bình minh: 05:31
Hoàng hôn: 18:35
Hướng gió:
Đông Nam
Tốc độ: 0.161 Km/h
Hướng gió: 145°Trạm khí tượng: Doi Can Street, Hanoi
Kinh độ:
105.85
Vĩ độ:
21.03
Nhiệt độ hóa sương:
23 oC
Tầm nhìn:
N/A Km
Độ ẩm:
47%
Áp suất:
1003 mbHôm nay27 oC
Trời Âm U
Nhiệt độ từ 24 oC đến 30 oC
Bình minh: 05:43
Hoàng hôn: 18:16
Hướng gió:
Bắc
Tốc độ: 0 Km/h
Hướng gió: 0°Trạm khí tượng: Ho Chi Minh
Kinh độ:
106.66666
Vĩ độ:
10.75
Nhiệt độ hóa sương:
24 oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
84%
Áp suất:
1007 mb
- Đặt làm trang chủ
- Quảng cáo
- Liên hệ
- Rss

markdown:
|
|
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, do thí sinh chưa có trong tay quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 nên các điểm nhận hồ sơ đều vắng bóng thí sinh.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Cần Thơ, cho hay: “Từ ngày 15-3, chúng tôi mới triển khai hướng dẫn các trường về công tác
(Theo Pháp luật TP.HCM)
|
|
Việt Báo
Tìm kiếm
*Thứ ba, 26/07/2016 | 17:35 GMT +7*
-
[Hà Nội](http://vietbao.vn/vn/thoitiet/Ha-Noi/) *35.7* oC **Hôm nay**
35.7
oC
#### Trời Ðẹp
Nhiệt độ từ 26
oC đến 35 oC
Bình minh: 05:31
Hoàng hôn: 18:35
##### Hướng gió:
Đông Nam
Tốc độ: 0.161 Km/h
Hướng gió: 145°Trạm khí tượng: Doi Can Street, Hanoi
Kinh độ:
105.85
Vĩ độ:
21.03
Nhiệt độ hóa sương:
23
oC
Tầm nhìn:
N/A Km
Độ ẩm:
47%
Áp suất:
1003 mb
**Hôm nay**
27
oC
#### Trời Âm U
Nhiệt độ từ 24
oC đến 30 oC
Bình minh: 05:43
Hoàng hôn: 18:16
##### Hướng gió:
Bắc
Tốc độ: 0 Km/h
Hướng gió: 0°Trạm khí tượng: Ho Chi Minh
Kinh độ:
106.66666
Vĩ độ:
10.75
Nhiệt độ hóa sương:
24
oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
84%
Áp suất:
1007 mb
[Đặt làm trang chủ](#) [Quảng cáo](http://vietbao.vn/vn/quang-cao/) [Liên hệ](http://vietbao.vn/vn/contact/) [Rss](http://vietbao.vn/vn/rss/)
| |23/06 (âm lịch)
Ngày: kỷ dậu, Hắc Đạo
Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
Tuổi xung: Tân Mão, Ất Mão

X-Cache-Status: MISS


text:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Mía Đường Cao Bằng
- Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng
- Website/email: leanhtuantc@gmail.com
- Điện thoại: (026) 3824.106 – 3824.130
- Fax: (026) 3824.113
- Ngành nghề kinh doanh
+ Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6959:2001 và các sản phẩm sau đường (Rượu, Cồn, Bánh kẹo).
+ Nhập khẩu vật tư, máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất đường.
+ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây tải điện đến 35KV và trạm biến áp.
+ Khai khoáng hoá chất và phân bón phục vụ sản xuất phân bón Vi sinh.
+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu.
- Quá trình hình thành & phát triển
Từ một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 2007 được chuyển đổi sang cổ phần hoá quy mô và vốn Điều lệ nhỏ. Dây chuyền thiết bị cũ hư hỏng, xuống cấp nhiều. Bộ máy tổ chức quản lý còn cồng kềnh, ít kinh nghiệm chưa theo kịp nhu cầu phát triển,...
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sáng lập, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm. Bằng những định hướng chiến lược kết hợp với nhiều giải pháp phù hợp và linh hoạt của Hội đồng quản trị, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tương đối ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho CB – CNV, người lao động làm việc trong Công ty và nông dân trồng mía trong vùng.
Hiện nay Công ty đã nâng công suất chế biến từ 700 tấn mía/ ngày lên 1.000 tấn mía /ngày; tới năm 2014 công suất chế biến đạt 1.800 tấn mía/ ngày. Vốn Điều lệ được nâng lên từ 3,6 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.
- Bộ máy lãnh đạo
+ Ông Nông Văn Lạc : Tổng giám đốc
+ Ông Ma Trung Lập: Phó tổng giám đốc Kỹ thuật
+ Bà Nông Thị Nậu: Phó tổng giám đốc Nguyên liệu mía

markdown:
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**
-
**Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Mía Đường Cao Bằng
-
**Địa chỉ: **Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng
-
**Website/email: ** [leanhtuantc@gmail.com](mailto:leanhtuantc@gmail.com)
-
**Điện thoại: (**026) 3824.106 – 3824.130
-
**Fax: (**026) 3824.113
-
**Ngành nghề kinh doanh**
+ Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6959:2001 và các sản phẩm sau đường (Rượu, Cồn, Bánh kẹo).
+ Nhập khẩu vật tư, máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất đường.
+ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây tải điện đến 35KV và trạm biến áp.
+ Khai khoáng hoá chất và phân bón phục vụ sản xuất phân bón Vi sinh.
+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu.
-
**Quá trình hình thành & phát triển**
Từ một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 2007 được chuyển đổi sang cổ phần hoá quy mô và vốn Điều lệ nhỏ. Dây chuyền thiết bị cũ hư hỏng, xuống cấp nhiều. Bộ máy tổ chức quản lý còn cồng kềnh, ít kinh nghiệm chưa theo kịp nhu cầu phát triển,...
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sáng lập, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm. Bằng những định hướng chiến lược kết hợp với nhiều giải pháp phù hợp và linh hoạt của Hội đồng quản trị, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tương đối ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho CB – CNV, người lao động làm việc trong Công ty và nông dân trồng mía trong vùng.
Hiện nay Công ty đã nâng công suất chế biến từ 700 tấn mía/ ngày lên 1.000 tấn mía /ngày; tới năm 2014 công suất chế biến đạt 1.800 tấn mía/ ngày. Vốn Điều lệ được nâng lên từ 3,6 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.
-
**Bộ máy lãnh đạo**
+ Ông Nông Văn Lạc : Tổng giám đốc
+ Ông Ma Trung Lập: Phó tổng giám đốc Kỹ thuật
+ Bà Nông Thị Nậu: Phó tổng giám đốc Nguyên liệu mía

Server: RedHatVN config by info@redhatvn.net

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.
Tổng Biên tập Vũ Thanh Thủy
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.
Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932
Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.

markdown:
**WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.**
Tổng Biên tập Vũ Thanh Thủy
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.
Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932
Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email:
[toasoan@vtv.vn](mailto:toasoan@vtv.vn)
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Cache-Control: private


text:
v_line
Đăng nhập
Trả phòng:
Lịch
Đảm Bảo Giá Tốt Nhất
Arcs, 10
Gran Via De Les Corts Catalanes 605-607
Avda Diagonal, 570
Muntaner, 212
Santa Anna Street 24
Lý do tốt nên đặt phòng với Agoda
Hơn 750.000 khách sạn trên khắp thế giới
Hơn 8.000.000 nhận xét về khách sạn
Có mặt hơn 60.000 thành phố trên toàn thế giới
Bảo đảm giá tốt nhất! Giá phòng khách sạn thay đổi mỗi ngày!
Được hơn 16.000.000 khách hàng tin dùng
Ưu đãi đặc biệt của Agoda
Bao gồm các ưu đãi giờ chót(có thể trong cùng ngày!)Miễn phí một đêm nghỉNâng cấp hạng phòng miễn phí!
Customer Support
0.01
Km.
0.02
Km.
0.03
Km.
0.04
Km.
0.05
Km.
0.06
Km.
0.07
Km.
Về đầu trang
Bản quyền © 2005 – 2016 Agoda Company Pte. Ltd. Giữ toàn quyền.
AGODA ® là thương hiệu được đăng ký của AGIP LLC, sử dụng theo giấy phép của Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda là thành viên của
(NASDAQ:PCLN)
Agoda là thành viên của Priceline Group, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ du lịch trực tuyến & các dịch vụ có liên quan.
AS-AGWEB-3B08

Access-Control-Allow-Methods: GET,POST

Access-Control-Allow-Credentials: true

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

Vary: User-Agent, Accept-Encoding


text:
v_line
Đăng nhập
Trả phòng:
Lịch
Đảm Bảo Giá Tốt Nhất
Flat B, 15/F, Continental Mansion, 294 King's Road
28 Kimberley Road
419 Reclamation Street, Mong Kok, Kowloon
28 Kin Chuen Street
218 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
Lý do tốt nên đặt phòng với Agoda
Hơn 750.000 khách sạn trên khắp thế giới
Hơn 8.000.000 nhận xét về khách sạn
Có mặt hơn 60.000 thành phố trên toàn thế giới
Bảo đảm giá tốt nhất! Giá phòng khách sạn thay đổi mỗi ngày!
Được hơn 16.000.000 khách hàng tin dùng
Ưu đãi đặc biệt của Agoda
Bao gồm các ưu đãi giờ chót(có thể trong cùng ngày!)Miễn phí một đêm nghỉNâng cấp hạng phòng miễn phí!
Customer Support
0.05
Km.
0.06
Km.
0.07
Km.
0.08
Km.
0.09
Km.
0.11
Km.
0.13
Km.
0.14
Km.
0.16
Km.
0.18
Km.
0.19
Km.
0.21
Km.
0.26
Km.
0.27
Km.
0.28
Km.
Về đầu trang
Bản quyền © 2005 – 2016 Agoda Company Pte. Ltd. Giữ toàn quyền.
AGODA ® là thương hiệu được đăng ký của AGIP LLC, sử dụng theo giấy phép của Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda là thành viên của
(NASDAQ:PCLN)
Agoda là thành viên của Priceline Group, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ du lịch trực tuyến & các dịch vụ có liên quan.
AS-AGWEB-3B06


text:
Gởi phản hồi cho trang web
PointsMAX
Chọn chương trình thành viên ưu tiên của bạn
Tắt PointsMAX
Air China
AirAsia BIG
American Airlines Aadvantage
Asia Miles
Thành viên China Airlines Dynasty
Delta Air Lines SkyMiles ®
Eastern Miles
Fortune Wings Club
GarudaMiles
HawaiianMiles
JetPrivilege
Singapore Airlines KrisFlyer
Malaysia Airlines Enrich
Philippine Airlines Mabuhay Miles
Pingan Wanlitong
Chương trình PLUS! LinkPoints
Qatar Airways Privilege Club
SkyPearl Club
SM Advantage/ BDO Rewards
Thai Airways Royal Orchid Plus
United MileagePlus
VND
Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng ký
Tích lũy điểm vào chương trình thành viên hiện có của bạn!
Trở lại trang thông tin khách sạn
Metadee Resort and Villas
66 Kata Road, Amphoe Muang, Kata, Phuket, Thái Lan 83000
Tuyệt vời
8,6
dựa trên
1656 đánh giá
Những nhận xét mới nhất của khách hàng
Xem nhận xét theo nhóm
Tất cả các nhận xét (1656)
Đi công tác (15)
Du lịch cặp đôi (1029)
Du lịch một mình (122)
Gia đình với trẻ nhỏ (254)
Gia đình với trẻ lớn (114)
Du lịch nhóm (122)
Tuyệt vời
8,6
từ 1656 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,9
Tiện nghi
8,4
Vị trí
8,2
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
8,9
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
8,0
Rất Tốt
7,8
từ 15 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,1
Tiện nghi
10,0
Vị trí
7,5
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,0
Thái độ phục vụ
7,7
Đáng giá tiền
7,6
Thức ăn/Bữa ăn
7,7
Tuyệt vời
8,6
từ 1029 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
9,0
Tiện nghi
8,2
Vị trí
8,2
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,9
Thái độ phục vụ
8,9
Đáng giá tiền
8,6
Thức ăn/Bữa ăn
8,0
Tuyệt vời
8,5
từ 122 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,9
Tiện nghi
9,5
Vị trí
8,1
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
8,7
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
8,0
Tuyệt vời
8,5
từ 254 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,8
Tiện nghi
8,5
Vị trí
8,3
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
8,8
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
8,0
Tuyệt vời
8,5
từ 114 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
8,8
Tiện nghi
7,3
Vị trí
8,0
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
8,9
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
8,0
Tuyệt vời
8,6
từ 122 nhận xét
Điều kiện vệ sinh khách sạn
9,0
Tiện nghi
8,0
Vị trí
8,2
Tiêu chuẩn/chất lượng phòng
8,8
Thái độ phục vụ
9,0
Đáng giá tiền
8,5
Thức ăn/Bữa ăn
8,1
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Xue T.
Singapore
29 Tháng Năm 2016
Grand pool villa
Rooms are nicely decorated. Comfortable beds. Private pool is good for party. Staff need to improve on their English. We asked for mosquito coil but they brought us mojito drink. We also had a hard time trying to order chicken wings from room service.
Yitian W.
Trung Quốc
28 Tháng Năm 2016
Great for families.
Nice environment, great for families, and for kids who are too young to enjoy the beach - the pool is great, meandering through trees, providing lots of shade.
Courtney S.
Hoa Kỳ
08 Tháng Năm 2016
5 night stay in Phuket
We had an amazing time during our stay here! This hotel has the perfect location right in the mix of everything. A lot of bars, restaurants etc are in walking distance. I have no complaints at all. The breakfast is AMAZING!!! We had breakfast included so I think it would be a must have for a stay here.
Martin R.
Hoa Kỳ
30 Tháng Tư 2016
Metadee
Great facilities...pool..breakfast...bar were great....
Carly S.
Úc
17 Tháng Tư 2016
beautiful hideaway
Peaceful clean and great value for money, will definitely return once again!
Chester K.
Hoa Kỳ
05 Tháng Tư 2016
Holiday travel
Enjoyed the pool, staff and the calmness the resort offers yet only a few hundred meters from the sea.
Francesca C.
Anh (UK)
04 Tháng Tư 2016
-
-
Alexios D.
Cyprus
29 Tháng Ba 2016
Decent hotel but staff needs training
Decent hotel but staff barely speaks English and not very helpful
zhao M.
Trung Quốc
20 Tháng Ba 2016
nil
Counter staff is not very attentive
Gervina L.
Singapore
16 Tháng Ba 2016
4D3N Stay
Absolutely convenient venue with surprisingly huge room, my best friend and I enjoyed our stay! Perfect buggy system from lobby to the street, lovely breakfast which starts as early as 6.30am, immediate access to pool, and everything we require, we kind of have them all. If I will need to pinpoint a con, it's the mosquitoes. We had to gear ourselves up with mosquito repellent even in the resort room, especially during the first night. But thankfully, there's a mosquito netting at the bed, and some lemongrass lotion which we absolutely loved since it helps deter the insects! So the mosquito thing became quite negligible. :)
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Trang chủ
Khách sạn:
>
Thế Giới
843.988
>
Thái Lan
18.042
>
Phukẹt Tỉnh
2.414
>
Phuket
2.414
>
Metadee Resort and Villas


markdown:
## LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Công ty cổ phần Cơ Khí Ngành In có tiền thân là Xí nghiệp Cơ Khí Ngành In thành lập năm 1979, được chuyển thể từ Doanh nghiệp nhà nước và hoạt động theo Luật doanh nghiệp từ tháng 12/2006.
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Cơ Khí Ngành In bao gồm:
- Lắp đặt các máy chuyên dụng trong ngành in và ngành công nghiệp, lắp đặt các thiết bị ngành in;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành in;
- In ấn và các dịch vụ liên quan đến in;
- Sản xuất các máy chuyên dùng trong ngành in, ngành cơ khí;
- Xuất nhập khẩu, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, vật tư và nguyên phụ liệu ngành in;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật tay nghề cao qua nhiều năm kinh nghiệm, Công ty CP Cơ Khí Ngành In đã nhận được tín nhiệm và là sự lựa chọn đáng tin cậy của nhiều khách hàng trong thời gian qua. Ban điều hành Công ty luôn quan tâm đến các chính sách ưu đãi dành cho Quý khách hàng và luôn nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn.
Công ty cổ phần Cơ Khí Ngành In luôn cố gắng hoàn thiện mình và mong muốn được phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn.
[http://texts-to-order.info](http://texts-to-order.info/)услуги по написанию рерайт текстов [www.buycheapdrugsnorx.com/phenergan](http://www.buycheapdrugsnorx.com/phenergan)buy phenergan online
#### Máy in offset 4 màu
[AKIYAMA BT-440](/index.php?option=com_sanpham&view=sanpham&id=10&Itemid=1) ![](/images/san_pham/thumbs/P2260158 copy_e573c43004f0f6281b42a35a19e631a8.jpg)
![](/images/san_pham/thumbs/P2260158 copy_e573c43004f0f6281b42a35a19e631a8.jpg)
[SUMITOMO MILLER TC-40S](/index.php?option=com_sanpham&view=sanpham&id=25&Itemid=1) ![](/images/san_pham/thumbs/P7020338_6db385f6388346d86dd610a40e8454f0.jpg)
![](/images/san_pham/thumbs/P7020338_6db385f6388346d86dd610a40e8454f0.jpg)
[DAIYA 1F-4](/index.php?option=com_sanpham&view=sanpham&id=48&Itemid=1) ![](/images/san_pham/thumbs/PA060454 copy1_be5394be83cbff56338a07f0aeb521f4.jpg)
![](/images/san_pham/thumbs/PA060454 copy1_be5394be83cbff56338a07f0aeb521f4.jpg)
[DAIYA 3G-4](/index.php?option=com_sanpham&view=sanpham&id=52&Itemid=1) ![](/images/san_pham/thumbs/P1210001 copy1_bbf6795ea2f517094f99b8a2bb5c0a86.jpg)
![](/images/san_pham/thumbs/P1210001 copy1_bbf6795ea2f517094f99b8a2bb5c0a86.jpg)

X-Powered-By: PleskLin


text:
Một góc trời Nga giữa lòng Hà Nội
Nhiều người đã từng đi Nga về thường hay nhắc tới nhà hàng “Giấc mơ nhỏ” ở số 9 Phạm Sư Mạnh, Hà Nội như một địa chỉ hấp dẫn để có thể tìm lại một chút hương vị Nga trên đất Việt.
Nhiều người đã từng đi Nga về thường hay nhắc tới nhà hàng “Giấc mơ nhỏ” ở số 9 Phạm Sư Mạnh, Hà Nội như một địa chỉ hấp dẫn để có thể tìm lại một chút hương vị Nga trên đất Việt.
Chỉ với một không gian nhỏ hẹp (khoảng 50 m2 mặt bằng) chủ nhân của “Giấc mơ nhỏ” đã khéo tạo nên “một góc trời Nga giữa lòng Hà Nội” với ngôi nhà gỗ, hàng Bạch dương mơ màng, hình ảnh cánh đồng lúa mỳ vàng óng trong tiếng nhạc du dương của những bài hát Nga, như nhắc người ta nhớ tới những hoài niệm xưa về đất nước và con người Nga. Trong không gian ấm cúng đó, người ta có thể thưởng thức những món ăn truyền thống, đơn giản của người Nga như: Súp rau, súp củ cải đỏ, khoai tây nghiền, bánh mỳ nướng bơ, tỏi, mỡ muối, hay salat trộn với váng sữa và trứng luộc… Những ai thích tìm lại hương vị của món chả cuốn lá bắp cải, chả gà Kiev, bánh cuốn Leningrat, cá khô Atrakhan, cá muối Salotka, hay các loại món ăn Nga cao cấp, khó tìm như trứng cá hồi đỏ, thịt cừu xiên nướng (Saslưs) uống với rượu Vodka, … đều có thể tìm kiếm được ở góc trời Nga “Giấc mơ nhỏ” này.
Chị Huyền Trang, nhà ở Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết, chị từng học ngôn ngữ ở Kazan (Liên Xô cũ) 6 năm (1986 – 1991) và đã quen với nhiều món ăn Nga. Thỉnh thoảng chị cũng đưa bạn cũ tới ăn tại quán “Giấc mơ nhỏ”, và mỗi lần tới đây các chị đều hồi tưởng tới thời sinh viên sôi nổi ở Kazan, bởi không gian yên tĩnh và khung cảnh Nga luôn tạo cảm hứng tốt cho những câu chuyện về nước Nga của họ . Còn anh Alêchxây (một kỹ sư dầu khí người Ucraina) thì tỏ ra rất thích món bánh mỳ đen ăn với mỡ muối và súp củ cải đỏ, uống rượu Vodka của “Giấc mơ nhỏ” ở Hà Nội. Mỗi lần từ Vũng Tàu bay ra Hà Nội anh đều dành thời gian tìm tới đây để dùng món khoái khẩu này của mình. Tuy nhiên, theo anh Alêchxây, các nhân viên phục vụ ở đây ăn mặc theo phong cách Nga, nhưng rất tiếc lại không nói được tiếng Nga…
Khi được hỏi, tại sao lại đặt tên nhà hàng Nga này là “Giấc mơ nhỏ”, chị Hà cho biết: - Tôi đã từng có những năm, tháng ở bên Nga, có nhiều tình cảm với đất nước và con người Nga nên khi về Việt Nam tôi muốn tạo một quán Nga nhỏ này như thể hiện một giấc mơ về nước Nga của mình, cũng như cho những người yêu nước Nga. Hơn nữa, trong tiếng Nga, về một khía cạnh nào đó, giấc mơ cũng là ước mơ. Với tên gọi này tôi luôn muốn bắt đầu mọi thứ từ nhưng ước mơ nhỏ.
Chỉ với một không gian nhỏ hẹp (khoảng 50 m2 mặt bằng) chủ nhân của “Giấc mơ nhỏ” đã khéo tạo nên “một góc trời Nga giữa lòng Hà Nội” với ngôi nhà gỗ, hàng Bạch dương mơ màng, hình ảnh cánh đồng lúa mỳ vàng óng trong tiếng nhạc du dương của những bài hát Nga, như nhắc người ta nhớ tới những hoài niệm xưa về đất nước và con người Nga. Trong không gian ấm cúng đó, người ta có thể thưởng thức những món ăn truyền thống, đơn giản của người Nga như: Súp rau, súp củ cải đỏ, khoai tây nghiền, bánh mỳ nướng bơ, tỏi, mỡ muối, hay salat trộn với váng sữa và trứng luộc… Những ai thích tìm lại hương vị của món chả cuốn lá bắp cải, chả gà Kiev, bánh cuốn Leningrat, cá khô Atrakhan, cá muối Salotka, hay các loại món ăn Nga cao cấp, khó tìm như trứng cá hồi đỏ, thịt cừu xiên nướng (Saslưs) uống với rượu Vodka, … đều có thể tìm kiếm được ở góc trời Nga “Giấc mơ nhỏ” này.
Chị Huyền Trang, nhà ở Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết, chị từng học ngôn ngữ ở Kazan (Liên Xô cũ) 6 năm (1986 – 1991) và đã quen với nhiều món ăn Nga. Thỉnh thoảng chị cũng đưa bạn cũ tới ăn tại quán “Giấc mơ nhỏ”, và mỗi lần tới đây các chị đều hồi tưởng tới thời sinh viên sôi nổi ở Kazan, bởi không gian yên tĩnh và khung cảnh Nga luôn tạo cảm hứng tốt cho những câu chuyện về nước Nga của họ . Còn anh Alêchxây (một kỹ sư dầu khí người Ucraina) thì tỏ ra rất thích món bánh mỳ đen ăn với mỡ muối và súp củ cải đỏ, uống rượu Vodka của “Giấc mơ nhỏ” ở Hà Nội. Mỗi lần từ Vũng Tàu bay ra Hà Nội anh đều dành thời gian tìm tới đây để dùng món khoái khẩu này của mình. Tuy nhiên, theo anh Alêchxây, các nhân viên phục vụ ở đây ăn mặc theo phong cách Nga, nhưng rất tiếc lại không nói được tiếng Nga…
Khi được hỏi, tại sao lại đặt tên nhà hàng Nga này là “Giấc mơ nhỏ”, chị Hà cho biết: - Tôi đã từng có những năm, tháng ở bên Nga, có nhiều tình cảm với đất nước và con người Nga nên khi về Việt Nam tôi muốn tạo một quán Nga nhỏ này như thể hiện một giấc mơ về nước Nga của mình, cũng như cho những người yêu nước Nga. Hơn nữa, trong tiếng Nga, về một khía cạnh nào đó, giấc mơ cũng là ước mơ. Với tên gọi này tôi luôn muốn bắt đầu mọi thứ từ nhưng ước mơ nhỏ.
Moscow Restaurant - số 4 Nguyễn Gia Thiều - Hoàn Kiếm - HN - ĐT: (046) 680 9339
Giấc Mơ Nhỏ - số 9 Phạm Sư Mạnh - Hoàn Kiếm - HN - ĐT: (043) 824 3922 - Hotline: 093 727 7939
Website Bán hàng Online: www.amthuconline.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ ANĐiện thoại: 04 3936 8626 - 04 3934 5180 Email: info@haan.com.vn:Facebook : Giấc Mơ NhỏDeveloped by VINNO


text:
Bạn đã xem chưa?
Các Dịch Vụ & Tiện Ích
Tỷ giá trung tâm của phiên giao dịch đầu tuần mới đã tăng thêm 2 đồng lên 21.911 đồng. So với đầu tuần trước, mức giá này cao hơn 15 đồng.
NHNN vừa công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 11/01/2016 là 21.911 đồng, tăng 2 đồng so với sáng 9/1. So với mức cao nhất thì tỷ giá trung tâm hôm nay vẫn thấp hơn 8 đồng.
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.568 đồng và tỷ giá sàn là 21.253 đồng/USD.
Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
Với NHNN, Chính phủ yêu cầu NHNN sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và các công cụ, biện pháp khác để hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, điều hành tỷ giá hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước
Theo: Trí thức trẻ
» TP HCM tăng hơn 59.000 học sinh
» An toàn trong từng chuyển động
» Hội thảo Biển Đông: Phán quyết từ Tòa Trọng tài PCA mang tính lịch sử
» Khai mạc giải vô địch Võ cổ truyền Việt Nam – Hào khí Đông A
» Xe Pick up: Nhà giàu Việt mơ được như nông dân Thái
Powered by Callbuy.vn
Bài Chuyên Mục Mới Nhất
- Ngân hàng điện tử chờ đột phá
- Giá vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc
- Bộ GTVT đề xuất gì với vốn dư 2.900 tỷ dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan?
- Giá vàng giảm nhẹ sáng đầu tuần
- Nguy cơ nợ xấu dềnh lên
- VietinBank và BTMU kết nối kinh doanh DN Việt Nam - Nhật Bản
- Ông Donald Trump có thể 'thổi' giá vàng lên bao nhiêu?
- Nhà đầu tư và giới phân tích đều lạc quan về giá vàng tuần tới
- Giá vàng giảm tiếp tuần thứ 2 để mất thêm 450.000 đồng/lượng
- Giá vàng SJC ổn định sáng cuối tuần
Bài Chuyên Mục Ngẫu Nhiên
- Từ 6/6, NHNN sẽ dừng bán tiền lưu niệm 100 đồng
- Khó tiếp cận vốn - doanh nghiệp “tự cứu” bằng tín dụng đen
- Tín dụng tiêu dùng - cẩn thận để tránh tranh chấp
- Huy động vàng trong dân: Dễ làm tiêu tán thành quả chống vàng hóa
- Giá vàng hôm nay (15/6) tăng phiên thứ 5 liên tiếp
- Giá vàng SJC tăng ngược chiều thế giới
Bài Chuyên Mục Đọc Nhiều
- Ngân hàng Nhà nước mở lại cho vay ngoại tệ đến hết 31/12/2016
- 3 ngân hàng Việt tiếp tục lọt top 2.000 công ty lớn nhất thế giới
- Giá vàng tuần tới: Chuyên gia và nhà đầu tư dự báo “đá nhau”
- Bộ Tài chính: Yêu cầu BIDV và Vietinbank chia cổ tức tiền mặt là đúng
- Huy động USD lãi 0%, cho vay lãi 3% vì ngân hàng cần phải... sống?
- Giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh
- Giá vàng SJC tiếp tục bứt phá trên 34 triệu đồng/lượng
- Người bán trái cây trúng thưởng 1 tỷ đồng của Agribank
- Nhiều ngân hàng tăng giá mua USD còn tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm
- Ngân hàng chính thức “siết” tín dụng bất động sản nhẹ hơn dự kiến
- Tỷ giá trung tâm tăng mạnh
- Một ngân hàng Việt Nam bị hacker trộm tiền
- Tỷ giá đã gây bất lợi kép cho nông sản Việt xuất khẩu
- Visa Direct - Chuyển tiền đến thẻ Visa dễ hơn bao giờ hết
- Vì sao VietinBank chưa thi hành án với nghệ sĩ Phước Sang?
- Chính phủ yêu cầu ngân hàng đơn giản hóa thủ tục vay vốn
- Thị trường vàng ảm đạm, USD nhích nhẹ trong tuần qua
- 4 ngân hàng thương mại cho vay thu mua tạm trữ hải sản
- Dự báo lãi suất huy động sẽ tăng nhẹ trong quý III
- Tỷ giá trung tâm và giá vàng cùng giảm
Các Chuyên Mục Được Quan Tâm Nhất:
- Thế Giới | An Ninh | Đó Đây | Sự Việc | Giao Thông
- Hình Sự | Ký Sự | Gia Đình | Giới Tính | Sức Khỏe
- Giới Trẻ | Tuyển Sinh | Giảng Đường | Đô Thị | BĐS
- Kinh Doanh | Tài Chính | Chứng Khoán | Thị Trường
- Vũ Trụ | Quân Sự | WWW | Vi Tính | Điện Tử | Ôtô
- Ngôi Sao | Âm Nhạc | Điện Ảnh | Sắc Đẹp | Làm Đẹp
- Thời Trang | Điểm Đến | Ẩm Thực | Bóng Đá | Tennis

markdown:
**TIÊU ĐIỂM - CHUYÊN MỤC...** **->** **->** [CHỨNG KHOÁN...](http://www.info.vn/kinh-te/chung-khoan.html) **BĐS...** **->** **->** [THỊ TRƯỜNG...](http://www.info.vn/kinh-te/thi-truong.html) **DOANH NHÂN...** **->** **->** [CHÍNH SÁCH...](http://www.info.vn/kinh-te/chinh-sach.html) **** [KT QUỐC TÊ...](http://www.info.vn/kinh-te/quoc-te.html)
### Bạn đã xem chưa?
### Các Dịch Vụ & Tiện Ích
*Tỷ giá trung tâm của phiên giao dịch đầu tuần mới đã tăng thêm 2 đồng lên 21.911 đồng. So với đầu tuần trước, mức giá này cao hơn 15 đồng.*
NHNN vừa công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 11/01/2016 là 21.911 đồng, tăng 2 đồng so với sáng 9/1. So với mức cao nhất thì tỷ giá trung tâm hôm nay vẫn thấp hơn 8 đồng.
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.568 đồng và tỷ giá sàn là 21.253 đồng/USD.
Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
Với NHNN, Chính phủ yêu cầu NHNN sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và các công cụ, biện pháp khác để hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, điều hành tỷ giá hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước
*Theo: Trí thức trẻ*
|
|[Tiếp theo >](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/525696-Nguy-co-chien-tranh-tien-te.html)
### » TP HCM tăng hơn 59.000 học sinh
### » An toàn trong từng chuyển động
### » Hội thảo Biển Đông: Phán quyết từ Tòa Trọng tài PCA mang tính lịch sử
### » Khai mạc giải vô địch Võ cổ truyền Việt Nam – Hào khí Đông A
### » Xe Pick up: Nhà giàu Việt mơ được như nông dân Thái
|Các bài chuyên mục đã đăng:|
|
|
Powered by
[Callbuy.vn](http://www.callbuy.vn)
### Bài Chuyên Mục Mới Nhất
[Ngân hàng điện tử chờ đột phá](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561320-Ngan-hang-dien-tu-cho-dot-pha.html)
[Giá vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561303-Gia-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-cung-lao-doc.html)
[Bộ GTVT đề xuất gì với vốn dư 2.900 tỷ dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan?](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561245-Bo-GTVT-de-xuat-gi-voi-von-du-2.900-ty-du-an-cao-toc-La-Son-Tuy-Loan.html)
[Giá vàng giảm nhẹ sáng đầu tuần](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561186-Gia-vang-giam-nhe-sang-dau-tuan.html)
[Nguy cơ nợ xấu dềnh lên](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561120-Nguy-co-no-xau-denh-len.html)
[VietinBank và BTMU kết nối kinh doanh DN Việt Nam - Nhật Bản](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561106-VietinBank-va-BTMU-ket-noi-kinh-doanh-DN-Viet-Nam---Nhat-Ban.html)
[Ông Donald Trump có thể 'thổi' giá vàng lên bao nhiêu?](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561099-Ong-Donald-Trump-co-the-'thoi'-gia-vang-len-bao-nhieu.html)
[Nhà đầu tư và giới phân tích đều lạc quan về giá vàng tuần tới](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561085-Nha-dau-tu-va-gioi-phan-tich-deu-lac-quan-ve-gia-vang-tuan-toi.html)
[Giá vàng giảm tiếp tuần thứ 2 để mất thêm 450.000 đồng/lượng](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/561063-Gia-vang-giam-tiep-tuan-thu-2-de-mat-them-450.000-dongluong.html)
[Giá vàng SJC ổn định sáng cuối tuần](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/560969-Gia-vang-SJC-on-dinh-sang-cuoi-tuan.html)
### Bài Chuyên Mục Ngẫu Nhiên
[Từ 6/6, NHNN sẽ dừng bán tiền lưu niệm 100 đồng](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/553830-Tu-66-NHNN-se-dung-ban-tien-luu-niem-100-dong.html)
[Khó tiếp cận vốn - doanh nghiệp “tự cứu” bằng tín dụng đen](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/559663-Kho-tiep-can-von---doanh-nghiep-tu-cuu-bang-tin-dung-den.html)
[Tín dụng tiêu dùng - cẩn thận để tránh tranh chấp](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/559660-Tin-dung-tieu-dung---can-than-de-tranh-tranh-chap.html)
[Huy động vàng trong dân: Dễ làm tiêu tán thành quả chống vàng hóa](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/559664-Huy-dong-vang-trong-dan-De-lam-tieu-tan-thanh-qua-chong-vang-hoa.html)
[Giá vàng hôm nay (15/6) tăng phiên thứ 5 liên tiếp](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/555165-Gia-vang-hom-nay-156-tang-phien-thu-5-lien-tiep.html)
[Giá vàng SJC tăng ngược chiều thế giới](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/553249-Gia-vang-SJC-tang-nguoc-chieu-the-gioi.html)
### Bài Chuyên Mục Đọc Nhiều
[Ngân hàng Nhà nước mở lại cho vay ngoại tệ đến hết 31/12/2016](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/552835-Ngan-hang-Nha-nuoc-mo-lai-cho-vay-ngoai-te-den-het-31122016.html)
[3 ngân hàng Việt tiếp tục lọt top 2.000 công ty lớn nhất thế giới](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/553161-3-ngan-hang-Viet-tiep-tuc-lot-top-2.000-cong-ty-lon-nhat-the-gioi.html)
[Giá vàng tuần tới: Chuyên gia và nhà đầu tư dự báo “đá nhau”](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/551824-Gia-vang-tuan-toi-Chuyen-gia-va-nha-dau-tu-du-bao-da-nhau.html)
[Bộ Tài chính: Yêu cầu BIDV và Vietinbank chia cổ tức tiền mặt là đúng](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/555007-Bo-Tai-chinh-Yeu-cau-BIDV-va-Vietinbank-chia-co-tuc-tien-mat-la-dung.html)
[Huy động USD lãi 0%, cho vay lãi 3% vì ngân hàng cần phải... sống?](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/551235-Huy-dong-USD-lai-0-cho-vay-lai-3-vi-ngan-hang-can-phai...-song.html)
[Giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/553171-Gia-vang-SJC-tiep-tuc-giam-manh.html)
[Giá vàng SJC tiếp tục bứt phá trên 34 triệu đồng/lượng](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/550344-Gia-vang-SJC-tiep-tuc-but-pha-tren-34-trieu-dongluong.html)
[Người bán trái cây trúng thưởng 1 tỷ đồng của Agribank](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/553162-Nguoi-ban-trai-cay-trung-thuong-1-ty-dong-cua-Agribank.html)
[Nhiều ngân hàng tăng giá mua USD còn tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/555009-Nhieu-ngan-hang-tang-gia-mua-USD-con-ty-gia-trung-tam-tiep-tuc-giam.html)
[Ngân hàng chính thức “siết” tín dụng bất động sản nhẹ hơn dự kiến](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/552826-Ngan-hang-chinh-thuc-siet-tin-dung-bat-dong-san-nhe-hon-du-kien.html)
[Tỷ giá trung tâm tăng mạnh](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/551422-Ty-gia-trung-tam-tang-manh.html)
[Một ngân hàng Việt Nam bị hacker trộm tiền](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/550947-Mot-ngan-hang-Viet-Nam-bi-hacker-trom-tien.html)
[Tỷ giá đã gây bất lợi kép cho nông sản Việt xuất khẩu](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/552837-Ty-gia-da-gay-bat-loi-kep-cho-nong-san-Viet-xuat-khau.html)
[Visa Direct - Chuyển tiền đến thẻ Visa dễ hơn bao giờ hết](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/550558-Visa-Direct---Chuyen-tien-den-the-Visa-de-hon-bao-gio-het.html)
[Vì sao VietinBank chưa thi hành án với nghệ sĩ Phước Sang?](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/555312-Vi-sao-VietinBank-chua-thi-hanh-an-voi-nghe-si-Phuoc-Sang.html)
[Chính phủ yêu cầu ngân hàng đơn giản hóa thủ tục vay vốn](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/550956-Chinh-phu-yeu-cau-ngan-hang-don-gian-hoa-thu-tuc-vay-von.html)
[Thị trường vàng ảm đạm, USD nhích nhẹ trong tuần qua](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/551812-Thi-truong-vang-am-dam-USD-nhich-nhe-trong-tuan-qua.html)
[4 ngân hàng thương mại cho vay thu mua tạm trữ hải sản](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/550859-4-ngan-hang-thuong-mai-cho-vay-thu-mua-tam-tru-hai-san.html)
[Dự báo lãi suất huy động sẽ tăng nhẹ trong quý III](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/553353-Du-bao-lai-suat-huy-dong-se-tang-nhe-trong-quy-III.html)
[Tỷ giá trung tâm và giá vàng cùng giảm](/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/555133-Ty-gia-trung-tam-va-gia-vang-cung-giam.html)
### Các Chuyên Mục Được Quan Tâm Nhất:
-
[Thế Giới](http://www.info.vn/the-gioi.html) | [An Ninh](http://www.info.vn/the-gioi/an-ninh.html) | [Đó Đây](http://www.info.vn/the-gioi/do-day.html) | [Sự Việc](http://www.info.vn/xa-hoi/su-viec.html) | [Giao Thông](http://www.info.vn/xa-hoi/giao-thong.html)
-
[Hình Sự](http://www.info.vn/phap-luat/hinh-su.html) | [Ký Sự](http://www.info.vn/phap-luat/ky-su.html) | [Gia Đình](http://www.info.vn/doi-song/gia-dinh.html) | [Giới Tính](http://www.info.vn/doi-song/gioi-tinh.html) | [Sức Khỏe](http://www.info.vn/doi-song/suc-khoe.html)
-
[Giới Trẻ](http://www.info.vn/xa-hoi/gioi-tre.html) | [Tuyển Sinh](http://www.info.vn/giao-duc/tuyen-sinh.html) | [Giảng Đường](http://www.info.vn/giao-duc/giang-duong.html) | [Đô Thị](http://www.info.vn/xa-hoi/do-thi-nong-thong.html) | [BĐS](http://www.info.vn/kinh-te/bat-dong-san.html)
-
[Kinh Doanh](http://www.info.vn/kinh-te/kinh-doanh.html) | [Tài Chính](http://www.info.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang.html) | [Chứng Khoán](http://www.info.vn/kinh-te/chung-khoan.html) | [Thị Trường](http://www.info.vn/kinh-te/thi-truong.html)
-
[Vũ Trụ](http://www.info.vn/khoa-hoc/vu-tru.html) | [Quân Sự](http://www.info.vn/khoa-hoc/quan-su.html) | [WWW](http://www.info.vn/cong-nghe/internet.html) | [Vi Tính](http://www.info.vn/cong-nghe/vi-tinh.html) | [Điện Tử](http://www.info.vn/cong-nghe/dien-tu.html) | [Ôtô](http://www.info.vn/transport/xe-oto.html)
-
[Ngôi Sao](http://www.info.vn/giai-tri/ngoi-sao.html) | [Âm Nhạc](http://www.info.vn/van-hoa/am-nhac.html) | [Điện Ảnh](http://www.info.vn/van-hoa/dien-anh.html) | [Sắc Đẹp](http://www.info.vn/van-hoa/sac-dep.html) | [Làm Đẹp](http://www.info.vn/doi-song/lam-dep.html)
-
[Thời Trang](http://www.info.vn/giai-tri/thoi-trang.html) | [Điểm Đến](http://www.info.vn/du-lich/diem-den.html) | [Ẩm Thực](http://www.info.vn/du-lich/am-thuc.html) | [Bóng Đá](http://www.info.vn/the-thao/bong-da.html) | [Tennis](http://www.info.vn/the-thao/quan-vot-tennis.html)
### - Travel.VN - Du Lịch Việt Nam:
|
|
-> Khách Sạn, Resort | Tour, Cruise
[Điều Lệ Sử Dụng](http://news.vn/dieu-le-su-dung.html). Vietnam's Internet and Telecommunications JSC.

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)


text:
Thần linh pháp quyền
Ảnh: Tuoitre
Chỉ khi nào chức năng của từng cơ quan được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh thì hoạt động của hệ thống bộ máy mới có hiệu lực và hiệu quả cao. Hiện nay, trong cuộc sống thường nhật còn diễn ra không ít những sai phạm về chức năng, làm ảnh hưởng không tốt tới hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là của hệ thống quản lý nhà nước.
Các cơ quan đảng và nhà nước, các đảng viên và công chức nhà nước phải chấp hành nghiêm chỉnh chức năng của cơ quan mình và tôn trọng chức năng của các cơ quan khác. Các cơ quan và công chức nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.
Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN đòi hỏi mọi người phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phải thực hành đúng chức năng, mà trước hết là trách nhiệm nêu gương mẫu mực của các cơ quan đảng và nhà nước, các đảng viên và công chức nhà nước.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Theo Hiến pháp quy định thì Quốc hội được quyền phân công quyền lực nhà nước cho Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao,... và cho chính Quốc hội khi thực hiện chức năng lập hiến. Quốc hội được quyền quyết định nhân sự cấp cao của Nhà nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước... Đó là những quyền cực kỳ quan trọng và cao nhất, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao không có được các quyền đó.
Tuy vậy, sau khi Hiến pháp đã được ban hành, Quốc hội cũng vẫn phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh chức năng hiến định đã được phân công, không được can thiệp hoặc làm thay chức năng riêng có cao nhất của Chính phủ và của Tòa án nhân dân tối cao.
Tương tự như vậy, Quốc hội và Chính phủ cũng phải tôn trọng chức năng xét xử của Tòa án, tôn trọng phán quyết đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; Quốc hội và Tòa án cũng phải tôn trọng chức năng quản lý hành chính nhà nước cao nhất của Chính phủ, mọi người tham gia giao thông cũng phải tuân theo cái gậy chỉ đường của chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Tóm lại, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cũng vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh chức năng đã được phân công, tôn trọng chức năng của các cơ quan khác, không can thiệp hoặc làm thay chức năng của các cơ quan khác.
Đảng làm thay hậu quả sẽ khôn lường
Đảng Cộng sản Việt nam là lực lượng chính trị lãnh đạo Nhà nước và xã hội, song Đảng không phải là cơ quan quyền lực nhà nước. Đảng không đứng trên cùng một mặt bằng quyền lực nhà nước với các cơ quan nhà nước, mà đứng ở tầm cao của Đảng lãnh đạo, và lãnh đạo cả Nhà nước và xã hội.
Đảng lãnh đạo chứ không chỉ đạo trực tiếp làm thay chức năng quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng phải được luật hoá, thể hiện ở trong hệ thống pháp luật, thông qua đội ngũ cán bộ đảng viên và thiết chế bộ máy của hệ thống chính trị.
Đảng đề xuất về đường lối, tiến cử về cán bộ, cả đảng viên và không đảng viên, nhân dân và các cơ quan nhà nước lựa chọn và quyết định theo quy định của pháp luật. Trí tuệ lãnh đạo, soi đường chỉ lối của Đảng cùng với trí tuệ lựa chọn quyết định trực tiếp của nhân dân và các cơ quan nhà nước là một cơ chế cần thiết và tối ưu trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo để bảo đảm lòng Dân ý Đảng là một, trong đó lòng Dân là gốc.
Nếu cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ đạo trực tiếp làm thay các cơ quan nhà nước thì điều gì sẽ xẩy ra? Đây là một câu hỏi mang tính chất của một giả thiết, để thử phân tích hậu quả khi chức năng quản lý nhà nước bị vi phạm.
Trong trường hợp chủ trương lãnh đạo của Đảng chưa được luật hóa, và Đảng trực tiếp chỉ đạo làm thay các cơ quan nhà nước, thì Đảng đã tự cho mình trở thành cơ quan quyền lực nhà nước song song và đứng trên cơ quan quyền lực nhà nước.
Trước tiên, việc làm như giả thiết nêu trên là trái với Hiến pháp, vì tại Điều 4 Hiến pháp đã ghi rằng ... Đảng ...là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, chứ không ghi Đảng chỉ đạo trực tiếp làm thay các cơ quan nhà nước. Chúng ta đều biết rằng, lãnh đạo là chức năng của Đảng, còn chỉ đạo và quản lý là chức năng của nhà nước, cho nên không thể lẫn lộn hai chức năng đó được.
Thứ nữa, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan nhà nước lúc đó sẽ không còn tương thích: Đảng là người có quyền quyết định song lại không chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn người đứng đầu cơ quan nhà nước không có quyền quyết định lại phải chịu trách nhiệm trước nhân dân theo pháp luật. Quyền hạn và trách nhiệm tách rời nhau là điều không thể chấp nhận trong thiết chế tổ chức và nhân sự, trong lãnh đạo và quản lý nhà nước.
Cuối cùng, cơ quan nhà nước lúc đó sẽ trở thành hình thức, trách nhiệm cá nhân sẽ không được đề cao, hiệu lực và hiệu quả hoạt động sẽ giảm sút, và toàn bộ thiết chế bộ máy nhà nước sẽ rối loạn ở mức độ tương ứng với mức độ chỉ đạo trực tiếp làm thay của các cơ quan đảng.
Sự thiếu tôn trọng, chỉ đạo trực tiếp làm thay hoặc can thiệp của cán bộ trong cấp ủy và ủy ban nhân dân ở một số địa phương vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và xét xử của ngành Tòa án trong thời gian vừa qua đã cho chúng ta những bài học kinh nghiệm phản diện sâu sắc. Nếu sai phạm để sẩy ra ở cấp trung ương thì kỷ cương phép nước sẽ bị rối loạn, hậu quả sẽ là khôn lường.
Tóm lại, sau khi có đường lối đúng, Đảng tiến cử những cán bộ, cả đảng viên và không đảng viên, có đức tài, có chuyên môn nghiệp vụ cao nhất để nhân dân trực tiếp lựa chọn bầu hoặc cơ quan nhà nước xem xét bổ nhiệm vào những chức danh thuộc lĩnh vực phù hợp theo quy định của pháp luật, và họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
Nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ thì phải bị xử lý, cả về đảng, cả về nhà nước, và khi thật cần thiết thì phải thay thế họ, chứ không thể cứ để họ ở đó rồi cơ quan đảng lại chỉ đạo trực tiếp làm thay họ.
Như trên đã phân tích, nếu sự lãnh đạo của Đảng không bảo đảm nguyên tắc pháp luật là tối thượng và cơ quan đảng chỉ đạo trực tiếp làm thay các cơ quan nhà nước thì hậu quả sẽ là khôn lường.
Cũng giống như cơ chế của một thiết bị cơ học nào đó, ví dụ như bộ máy của chiếc đồng hồ chẳng hạn. Mỗi một bánh răng cưa, mỗi một loại kim chỉ giây, phút, giờ...phải làm việc theo một chức năng nhất định, không thể làm thay nhau được, nếu ta đem thay thế vị trí của chúng thì đồng hồ sẽ chỉ lung tung, thậm chí nó sẽ chết ngay lập tức.
Hoặc như cơ chế của một dàn nhạc cũng thế, chỉ có một nhạc trưởng duy nhất chỉ huy, mỗi một nhạc cụ chỉ có một nhạc công duy nhất được phân công, nếu có trục trặc gì thì phải xử lý ngay ở những khâu có vấn đề trong nội bộ dàn nhạc, kể cả việc thay nhạc trưởng, nhạc công và nhạc cụ, không thể cứ để dàn nhạc trục trặc như cũ mà lại chữa trị bằng cách bổ xung chỉ huy hay nhạc công đứng từ bên ngoài dàn nhạc được.
Khi phân tích tình hình thực hành chức năng và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải đứng vững trên quan điểm lịch sử cụ thể. Chúng ta đang ở trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Chúng ta cần phân tích sâu sắc những nhận thức cũ không còn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn Việt Nam, song không phủ định sạch trơn, không phải cái gì cũng đổi mới.
Chỉ đổi mới cái gì không còn phù hợp với Việt nam, cái gì cản trở sự phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Có những cái phù hợp với thời chiến, phù hợp với thời kỳ non trẻ của chính quyền, thì đến nay lại cần phải được đổi mới cho phù hợp với thời bình, phù hợp với thời kỳ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phù hợp với thời kỳ hợp tác và hội nhập kinh tế. Nhưng đổi mới cũng phải là một quá trình, vì đổi mới nhận thức, đổi mới thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở cũng phải có quá trình, không thể chủ quan nóng vội.
Đổi mới đúng, có nguyên tắc, có bước đi phù hợp sẽ tạo ra động lực và phát huy nguồn lực tiềm tàng vô cùng to lớn, ngược lại nó cũng có sức tàn phá ghê gớm, gây bất ổn, đổ vỡ, thậm chí chệch mục tiêu lý tưởng cách mạng. Đổi mới không phải là mục đích tự thân. Mục đích đổi mới của chúng ta là ổn định và phát triển bền vững theo đường lối của Đảng, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Song có một câu hỏi thường được đặt ra là, nếu một cơ quan nào đó của Nhà nước có sai phạm thì sao, lúc đó có giao cho cơ quan lãnh đạo của Đảng hay một cơ quan khác của Nhà nước được quyền làm thay chức năng của cơ quan đó để sửa chữa sai phạm đã xảy ra hay chúng ta cam chịu đứng nhìn?
Về nguyên tắc, cơ quan lãnh đạo của Đảng và các cơ quan của Nhà nước cũng đều là những cơ thể sống, mặc dù chúng ta mong muốn và đòi hỏi các cơ quan đó không được phạm sai lầm, vì hậu quả của nó là khôn lường, song chắc cũng khó có thể khẳng định rằng các cơ quan đó sẽ tuyệt đối không bao giờ phạm sai lầm.
Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh rất rõ điều đó. Ông cha ta thường nói, chỉ có bào thai trong bụng mẹ và người đã qua đời nằm trong áo quan mới không phạm khuyết điểm.
Cho nên không thể giao cho cơ quan lãnh đạo của Đảng hay một cơ quan khác của Nhà nước làm thay chức năng của cơ quan có sai phạm để sửa chữa sai phạm của cơ quan đó, mà phải thực hiện đúng chức năng đã được pháp luật quy định và phải xử lý nghiêm minh, kịp thời cơ quan và cá nhân có sai phạm theo pháp luật.
Chính vì nhận thức được thực tiễn đó nên khi xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước, ở nước ta cũng như ở các nước khác trên thế giới, đã đặc biệt quan tâm đến cơ chế tự xử lý và phòng ngừa tối đa những sai phạm có thể xẩy ra.
Những cơ chế đó đã được pháp luật quy định khá cụ thể và chúng ta có thể sửa đổi, bổ sung để không ngừng hoàn thiện từ bên trong của mỗi cơ quan, chứ không thể bổ khuyết bằng sự chỉ đạo làm thay từ bên ngoài của một cơ quan khác.
Cũng giống như việc sửa chữa đồng hồ, phải sửa chữa bộ phận hư hỏng ở bên trong, chứ không thể cứ để nguyên hư hỏng ở bên trong mà chỉ lo can thiệp từ bên ngoài, vì làm như vậy thì đồng hồ vẫn hư hỏng và không thể chạy được. Đối với dàn nhạc cũng vậy, cũng phải xử lý và hoàn thiện từ bên trong.
Phân công rành mạch
Hãy xem xét cơ chế pháp luật của một cơ quan nào đó, ví dụ như ngành Toà án chẳng hạn. Pháp luật quy định Toà án xét xử theo hai cấp: sơ thẩm và phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do pháp luật quy định thì có hiệu lực pháp luật; nếu bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Đối với những bản án có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hay tái thẩm do pháp luật tố tụng quy định. Cơ chế xét sử đó đã được pháp luật quy định khá chặt chẽ. Quốc hội giám sát hoạt động của Toà án nhân dân tối cao, bầu và bãi nhiệm Chánh án toà án nhân dân tối cao.
Khi thấy có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của Tòa án, cơ quan chức năng của Quốc hội và Quốc hội nêu kiến nghị, yêu cầu để Tòa án tự xem xét và giải quyết theo chức năng được phân công, trưòng hợp thật cần thiết thì Quốc hội phải điều chỉnh lại cơ chế pháp luật, quy trách nhiệm cá nhân và xử lý nhân sự theo quy định của pháp luật, chứ Quốc hội cũng không chỉ đạo can thiệp vào công việc thuộc chức năng xét xử cao nhất của TANDTC.
Vụ án vi phạm luật đất đai ở Đồ Sơn vừa qua là một ví dụ cho thấy cơ chế xét xử của ngành Toà án đã được pháp luật lường trước những tình huống có thể xẩy ra: Sau khi xét xử ở cấp sơ thẩm, do có sai phạm nên dư luận nhân dân và báo chí đã phê phán gay gắt, đã có kháng cáo, kháng nghị, và vụ án đã được xét xử ở cấp phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.
Nếu sau này phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì vẫn còn hai van an toàn dự phòng nữa là giám đốc thẩm và tái thẩm như pháp luật đã quy định. Cơ chế pháp luật xét xử của ngành Tòa án cùng với sự giám sát của quần chúng nhân dân và các cơ quan chức năng như vậy là đã tính đến tình huống phải tự xử lý và phòng ngừa tối đa những sai phạm có thể xẩy ra trong việc thực hành chức năng xét xử của ngành Toà án.
Sự phân công rành mạch giữa các cơ quan nhà nước cùng với cơ chế tự điều chỉnh của mỗi cơ quan như vậy sẽ góp phần ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực nhà nước, bảo đảm cho việc tự xử lý và phòng ngừa tối đa những sai phạm có thể xẩy ra trong nội bộ từng cơ quan.
Và nếu có sai phạm xảy ra thì chúng ta phải xử lý từ bên trong, phải hoàn thiện cơ chế pháp luật, và khi cần thì phải chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ, kể cả người đứng đầu các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, chứ không thể bổ khuyết bằng sự chỉ đạo can thiệp làm thay từ bên ngoài của một cơ quan khác.
Quyền lực nhà nước được phân công cho các cơ quan nhà nước nhằm để phòng ngừa sự lạm dụng quyền lực, chuyển từ Vương quốc của một Ông Vua sang Vương quốc của Nhân Dân, từ xã hội Thần Dân sang xã hội Công Dân. Đó là tính ưu việt cực kỳ to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong việc phân công quyền lực nhà nước, là một thành tựu vĩ đại của văn minh nhân loại. Đối với nước ta, đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta đã giành được trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Tóm lại, mỗi cơ quan đảng và nhà nước phải thực hành đúng, đầy đủ và thực chất chức năng đã được pháp luật quy định, phối hợp chặt chẽ với nhau và tôn trọng chức năng của nhau. Tuân thủ chức năng chính là tuân thủ pháp luật, và cũng chính là tuân thủ nguyên tắc đảng.
Thực hành chức năng theo quy định của pháp luật phải là một nguyên tắc tối thiết trong lãnh đạo và quản lý nhà nước hàng ngày, cũng như trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.
Nguyễn Văn An
Nguồn: Báo Điện tử VietNamNet