#import "../../functions.typ": glossary
=== Quattordicesimo #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 22/03/2024

*Fine*: Giovedì 28/03/2024 

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 

- Proseguire la stesura del _Piano di Progetto_:
    - Aggiornare pianificazione e preventivo pertinente allo #glossary[sprint] 14 e inserire il consuntivo pertinente allo #glossary[sprint] 13;
- Aggiornare l'_Analisi dei Requisiti_ aggiungendo maggior dettaglio a casi d'uso e requisiti per riflettere i dettagli implementativi sviluppati nella creazione del #glossary[MVP]\;
- Proseguire la stesura della _Specifica Tecnica_:
    - Aggiungere una sezione dedicata alla struttura dei containers Docker utilizzati per gestire l'ambiente di sviluppo e produzione;
    - Aggiornare gli schemi delle tabelle del database in #glossary[Clickhouse] con le query utilizzate nel #glossary[MVP]\;
    - Aggiungere una sezione dedicata alle #glossary[dashboard] in #glossary[Grafana] e al sistema di allerte/notifiche;
- Raffinare l'aspetto estetico delle #glossary[dashboard] finali in #glossary[Grafana] e inserire un numero adeguato di sensori con locazioni realistiche.