#import "/template.typ": *

#show: project.with(
  date: "21/01/24",
  subTitle: "Meeting di retrospettiva e pianificazione",
  docType: "verbale",
  authors: (
    "<NAME>",
  ),
  timeStart: "15:00",
  timeEnd: "15:45",
);

= Ordine del giorno
- Valutazione del progresso generale;
- Analisi di retrospettiva;
- RTB;
- Pianificazione.

== Valutazione del progresso generale <avanzamento>

Ogni membro del gruppo, supportato dall'evidenza della board Jira, ha esposto lo stato di avanzamento delle proprie attività assegnate.
Come già previsto durante la pianificazione i lavori risultano rallentati causa esami.
Si prevede di procedere a ritmo rallentato fino allo sprint 13.

=== Lettera di presentazione

La lettera di presentazione relativa al colloquio RTB è stata ultimata e spedita.

=== Piano di Progetto

Il documento Piano di Progetto è stato completamente revisionato e sono state effettuate modifiche minori per migliorare leggibilità e comprensione.

=== Sito Web

Il sito Web del gruppo è ora totalmente online e completo di riferimenti a tutta la documentazione prodotta.

=== Presentazione RTB

La presentazione Google Slides è stata terminata sia dal punto di vista del contenuto sia dal punto di vista del layout e del tema. Essa risulta ora pronta per il colloquio di RTB.

== Analisi di retrospettiva

=== Keep doing <keep-doing>

Le revisioni dei documenti prodotti continuano a distinguersi per celerità e precisione.

Migliorata la comunicazione tra membri del gruppo, essa è ora più precisa e tempestiva.

=== Improvements <improvements>

Continua lo sbilanciamento tra gli impegni dei singoli del gruppo. Esso è dovuto principalmente alla differenza nelle date degli esami che ciascuno deve sostenere.


== RTB

È stata fissata la presentazione RTB per il 25/01/24 alle ore 8:40.
Sono stati assegnati gli argomenti che ciascun membro del gruppo ricoprirà durante la presentazione, facendo particolare attenzione a suddividere equamente il lavoro e i minuti di presentazione a disposizione.
Il gruppo ritiene necessario fissare un meeting di "prova" della presentazione il 24/01/24 alle ore 17:30.


== Pianificazione <pianificazione>

La pianificazione dello Sprint 12 tiene conto della prossimità della sessione di esame invernale. Di seguito le task principali assegnate:
  - Redigere consuntivo di periodo 11;
  - Redigere preventivo di periodo 12;
  - Estendere termini Glossario;
  - Modifica minore su una tabella del documento Analisi dei Requisiti causa rilevamento errore.
