#import "../../functions.typ": glossary
=== Secondo #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 24/11/2023

*Fine*: Giovedì 07/12/2023 

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 
  - Creazione di un sito vetrina per esporre la #glossary[documentazione]\; 
  - Proseguire la stesura delle _Norme di Progetto_, ponendo particolare attenzione su: il processo di fornitura (in particolare i dettagli pertinenti alla #glossary[documentazione]), la descrizione dei ruoli del progetto, la gestione della qualità, le convenzioni stilistiche e l'analisi statica;
  - Proseguire la stesura del _Piano di Progetto_:
    - Inserimento rischio relativo alla sessione di esami in *Analisi dei rischi*;
    - Inserimento *Pianificazione* dettagliata degli #glossary[sprint] 1 e 2 e bozza di pianificazione a lungo termine per valutare tutte le macro-attività necessarie per lo svolgimento del progetto fino alla terza revisione #glossary[CA] (#glossary[sprint] 16);
    - Inserimento *Preventivo* dettagliato degli #glossary[sprint] 1 e 2 con grafici di supporto visivo e bozza di preventivo a lungo termine per effettuare una stima di una possibile suddivisione delle ore totali e del budget a disposizione per ciascuno #glossary[sprint] fino alla terza revisione #glossary[CA] (#glossary[sprint] 16);
    - Inserimento *Consuntivo* dettagliato dello #glossary[sprint] 1 con grafici di supporto visivo e analisi a posteriori per valutare l'andamento corrente del progetto.
  - Apportare le dovute modifiche all'_Analisi dei Requisiti_, a seguito del feedback ricevuto dal Committente e dalla Proponente:
    - Rettifica della stesura dei casi d'uso;
    - Realizzazione dei diagrammi #glossary[UML] per i casi d'uso individuati;
    - Ricavare i requisiti funzionali corrispondenti.
  - Inizio della stesura del _Piano di Qualifica_;
  - Proseguire la realizzazione del #glossary[PoC]\:
    - Creazione modulo di trasferimento dei dati simulati da #glossary[Kafka] a #glossary[ClickHouse]\;
    - Creazione modulo di trasferimento dei dati da #glossary[ClickHouse] a #glossary[Grafana]\;
    - Containerizzazione dei moduli realizzati.
