#import "../../functions.typ": glossary
=== Terzo #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 08/12/2023

*Fine*: Giovedì 14/12/2023 

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 

  - Apportare modifiche al sito vetrina per semplificare il processo di consultazione dei documenti;
  - Proseguire la stesura delle _Norme di Progetto_, ponendo particolare attenzione su: spiegazione dei diagrammi #glossary[UML] dei casi d'uso utilizzati nell'_Analisi dei Requisiti_ e la descrizione dettagliata del significato e delle formule pertinenti alle metriche per la qualità;
  - Proseguire la stesura del _Piano di Progetto_, con l'aggiornamento di pianificazione e preventivo pertinenti allo #glossary[sprint] 3 e l'inserimento del consuntivo pertinente allo #glossary[sprint] 2;
  - Proseguire la stesura dell'_Analisi dei Requisiti_:
    - Rimozione dei casi d'uso superflui in quanto pertinenti a sensori che si è deciso di eliminare;
    - Inserimento dei diagrammi #glossary[UML] realizzati precedentemente;
    - Classificazione dei requisiti funzionali in obbligatori, desiderabili e opzionali.
  - Proseguire la stesura del _Piano di Qualifica_ con una bozza delle metriche da adottare per valutare la qualità dei processi primari e i processi di supporto e relativi valori di accettazione e ideali;
  - Apportare migliorie al #glossary[PoC]:
    - Migliorare la dimostrazione dell'andamento sinusoidale della temperatura aumentando la velocità di generazione dei dati per poter modellare una giornata in pochi minuti;
    - Utilizzare la funzione aggregata "MovingAverage" per ottimizzare le query;
    - Implementare ed utilizzare una funzionalità di filtraggio all'interno di #glossary[Grafana] per mezzo di #glossary[Grafana] variables.

