#import "../../const.typ": Re_cost, Am_cost, An_cost, Ve_cost, Pr_cost, Pt_cost
#import "../../functions.typ": rendicontazioneOreAPosteriori, rendicontazioneCostiAPosteriori, glossary, team


==== Quindicesimo consuntivo

*Inizio*: Venerdì 29/03/2024

*Fine*: Giovedì 04/04/2024 

#rendicontazioneOreAPosteriori(sprintNumber: "15")

#rendicontazioneCostiAPosteriori(sprintNumber: "15")

===== Analisi a posteriori

La retrospettiva dell'ultimo #glossary[sprint] prima della seconda revisione #glossary[PB] mostra che ancora una volta il team è stato in grado di rispettare le ore preventivate, impiegando 29.5 ore produttive per portare a termine le attività previste; non sorprende che la maggior parte delle ore siano state impiegate dai Verificatori, dato che tra gli obiettivi della pianificazione vi erano la conclusione dello sviluppo del prodotto software e la revisione della #glossary[documentazione] in stile #glossary[walkthrough]. A tal proposito il team è riuscito a completare lo sviluppo del prodotto nei tempi previsti e lo ha presentato alla Proponente in data 02/04/2024 per effettuare i test di accettazione ed ottenere la validazione dello stesso come #glossary[MVP]. La retrospettiva evidenzia anche che, al termine dei 7 #glossary[sprint] effettuati nel periodo di tempo trascorso tra l'#glossary[RTB] e la #glossary[PB], le ore produttive rimanenti ammontano a 15 su 570 totali (2.6%) e, di conseguenza, il budget rimanente è di 282.5€ su 11.070€ totali (2.6%) a disposizione. 