#import "../../functions.typ": glossary
=== Settimo #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 05/01/2024

*Fine*: Giovedì 11/01/2024 

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 

  - Proseguire la revisione in stile #glossary[walkthrough] delle _Norme di Progetto v1.0_;
  - Proseguire la stesura del _Piano di Progetto_, con:
    - Aggiornamento di pianificazione e preventivo pertinenti allo #glossary[sprint] 7 e l'inserimento del consuntivo pertinente allo #glossary[sprint] 6;
    - Reinserimento pianificazione a priori ma a breve termine (2 #glossary[sprint] in avanti) con pianificazione e preventivo degli #glossary[sprint] 8 e 9;
    - Aggiornamento del preventivo dei periodi che precedono ciascuna revisione con nuova ripartizione delle ore per ruolo e nuovo costo.
  - Inizio revisione in stile #glossary[walkthrough] del _Piano di Qualifica_:
    - Inserimento nuovo BAC (Budget At Completion) e sottolineatura del cambiamento avvenuto nel corso dello #glossary[sprint] 7 all'interno dei grafici.
  - Ripresa revisione in stile #glossary[walkthrough] dell'_Analisi dei Requisiti_;
  - Ripresa preparazione della presentazione per la prima revisione #glossary[RTB] in vista dell'apertura dello sportello.