#import "../../functions.typ": glossary
=== Quinto #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 22/12/2023

*Fine*: Giovedì 28/12/2023 

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 

  - Proseguire la stesura delle _Norme di Progetto_, includendo descrizioni concise ma rilevanti delle automazioni implementate per agevolare la stesura della #glossary[documentazione]\;
  - Proseguire la stesura del _Piano di Progetto_, con:
    - Aggiornamento di pianificazione e preventivo pertinenti allo #glossary[sprint] 5 e l'inserimento del consuntivo pertinente allo #glossary[sprint] 4;
    - Rimozione di pianificazione e preventivo a lungo termine in quanto troppo distanti dalla realtà concreta e non particolarmente utili per prendere decisioni informate riguardo l'organizzazione futura del lavoro.
  - Proseguire la stesura del _Piano di Qualifica_:
    - Stendere la sezione di testing di accettazione e testing di #glossary[sistema]\;
    - Proseguire la stesura del cruscotto delle metriche con valutazione delle metriche rispetto agli #glossary[sprint] 3 e 4 e aggiornamento dei grafici di confronto.
  - Proseguire la revisione in stile #glossary[walkthrough] dell'_Analisi dei Requisiti_;
  - Utilizzare l'automazione realizzata per verificare che tutti i termini marcati come termini di glossario nella #glossary[documentazione] siano stati effettivamente aggiunti al _Glossario_;
  - Iniziare la presentazione in vista della prima revisione #glossary[RTB] (parte I).