#import "../../functions.typ": glossary
=== Ottavo #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 12/01/2024

*Fine*: Giovedì 18/01/2024 

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 

  - Terminare la revisione in stile #glossary[walkthrough] delle _Norme di Progetto v1.0_;
  - Terminare la stesura ed effettuare la revisione in stile #glossary[walkthrough] del _Piano di Progetto v1.0_:
    - Aggiornare pianificazione e preventivo pertinenti allo #glossary[sprint] 8 e inserire il consuntivo pertinente allo #glossary[sprint] 7;
    - Aggiungere pianificazione e preventivo degli #glossary[sprint] 9 e 10, come parte della pianificazione a breve termine;
    - Inserire il nuovo preventivo nella sezione dedicata alla suddivisione delle ore per ruolo nel periodo di tempo che precede ogni revisione, riportando le modifiche decise e approvate dal team nel corso dello #glossary[sprint] appena concluso;
    - Realizzare automazione per la creazione di tabelle e grafici pertinenti ai preventivi, in modo simile a quanto precedentemente realizzato per i consuntivi.
  - Incorporare il nuovo BAC (Budget At Completion) all'interno del _Piano di Qualifica v1.0_ e terminarne la revisione in stile #glossary[walkthrough]:
    - Evidenziare l'adattamento del team alla scarsità di ore da Amministratore e Analista con il nuovo preventivo a partire dallo #glossary[sprint] 7 (incluso).
  - Terminare la revisione in stile #glossary[walkthrough] dell'_Analisi dei Requisiti v1.0_;
  - Apportare le modifiche consigliate dalla Proponente al #glossary[PoC] (visualizzazione di tabelle contenenti i dati grezzi generati dai simulatori di sensori e filtraggio dei dati) in vista della demo prevista per la prima revisione #glossary[RTB]\;
  - Terminare la preparazione della presentazione e la stesura della _Lettera di Presentazione_ in vista della revisione #glossary[RTB]\;
  - Candidatura alla revisione #glossary[RTB].