#import "../../functions.typ": glossary
=== Undicesimo #glossary[sprint]

*Inizio*: Venerdì 01/03/2024

*Fine*: Giovedì 07/03/2024

*Obiettivi dello #glossary[sprint]*: 

  - Proseguire la stesura del _Piano di Progetto_:
    - Aggiornare pianificazione e preventivo pertinenti allo #glossary[sprint] 11 e inserire il consuntivo pertinente allo #glossary[sprint] 10;
    - Aggiornare ed aggiungere rispettivamente per gli #glossary[sprint] 11 e 12, pianificazione e preventivo;
  - Proseguire con la stesura della _Specifica Tecnica_, con piccole correzioni e aggiunte che possano raffinare il documento in modo da rappresentare in modo sempre più accurato l'#glossary[architettura]\;
  - Individuazione degli strumenti necessari al calcolo delle metriche di codifica e di prodotto e definizione delle relative procedure di utilizzo nelle _Norme di Progetto v2.0_; 
  - Iniziare la fase di implementazione dell'#glossary[architettura] nel prodotto, che dopo la progettazione è pronta per essere sviluppata, seguendo quindi il documento _Specifica Tecnica_ e le prassi definite nelle _Norme di Progetto v2.0_: 
     - Configurazione delle componenti necessarie all'interno di un file di configurazione  docker-compose;  
    - Realizzazione della struttura, definita nella _Specifica Tecnica_, per l'esecuzione contemporanea dei simulatori; 
    - Implementazione dei simulatori dei dati ambientali.  

