214.H Teil 2  (Weitere Besondere Vertragsbedingungen) FINAL 09.07.20  Nachfrist nicht, ist die Bauleitung nach Ablauf der Nachfrist berechtigt, eine Fremdfirma mit der  Leistung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des Auftragnehmers. Siehe ergänzend Formblatt 241.  Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch den Auftraggeber erstellt  und unterhalten. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom Bauherrn mit den  entsprechenden Versorgungsunternehmen. Ausgenommen hiervon sind Kosten für den Eigenbedarf des AN (Containerheizung, Containerstrom  etc.) Diese sind vom AN zu tragen. Ein entsprechender Zwischenzähler für die Container wird vom AG  gesetzt. Es ist eine halbjährliche Ablesung und Verrechnung der hier entstehenden Stromkosten mit  der Abschlags- bzw. Schlusszahlung AG-seitig geplant. Die Zählerstände (Beginn und Ende der  Nutzungsdauer) sind gemeinsam mit der Bauleitung zu dokumentieren.  Der Auftragnehmer stellt bis zur Fertigstellung der Vertragsleistungen den verantwortlichen Bauleiter  und benennt dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn eine hierfür geeignete Person, die nicht ohne  Genehmigung des Auftraggebers gegen eine andere ausgetauscht werden darf. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der  deutschen Sprache und Schrift mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die  Einhaltung  aller  Sicherheitsmaßnahmen  gemäß  BayBO,  Unfallverhütungsvorschriften,  Arbeitsstättenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften überwacht und entsprechende  Maßnahmen ergreift. Darüber hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe- Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die  angrenzenden Flächen, für die Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der  firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu benennen.  Unterkünfte für Übernachtungen sowie Kantinen dürfen in der Liegenschaft nicht aufgestellt werden.  Dem  AN  werden  lediglich  die  gewerblichen  Unterkünfte  wie  Sanitär-  und gemeinsame  Besprechungsräume für Baustellen-Jour Fixe etc. zur Verfügung gestellt. Für die eigenen Tagesunterkünfte hat sich der AN selbst zu sorgen, die zur Verfügung stehenden  Flächen sind der Anlage Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich. Es ist geplant, während der Errichtung vor Ort tägliche/wöchentliche Koordinationsbesprechungen mit  dem AN durchzuführen. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung den Projektleiter bzw. dessen  kompetenten Vertreter zu entsenden.  Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die  der Auftraggeber bzw. dessen Vertreter regelmäßig  durchführt, einen d er deutschen Sprache in Wort  und Schrift fähigen und geeigneten bevollmächtigtenVertreter zu entsenden. Kost en für die  Teilnahmen an den regelmäßigen Besprechungen werden nicht gesondert vergütet. Das Ergebnis dieser Besprechungen wird in Protokollen durch den Auftraggeber festgehalten. Einsprüche gegen  das Protokoll sind schriftlich geltend zu machen. Sind innerhalb der genannten Frist keine Einsprüche  erhoben, gilt der Protokollinhalt als einvernehmlich verabschiedet. Über die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 Satz 5, VOB-B hinaus übernimmt der Auftraggeber ebenso  keine Haftung für auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.  Innerhalb von 7-10 Werktagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer auf Basis des  Projektterminplanes (Architekt) ein detaillierter Terminplan vorzulegen. Die terminliche Abwicklung und  zeitliche Kontrolle der Baudurchführung erfolgt mittels aufgestellten Balkenplänen und Terminlisten.  Der Auftragnehmer erkennt diese Steuerung als verbindlich an. Er ist verpflichtet, auf Anforderung  unverzüglich alle Angaben zu machen, die zur Steuerung des Projektes erforderlich sind (z.B. Dauer  von Vorgängen, Abhängigkeiten, geplante bzw. vorhandene Kapazitäten).  2  10.12. Terminplan 10.11.Haftung  10.10.Koordinationsbesprechungen 10.9. Unterkünfte im Baugelände  10.8. Bauleiter  10.7. Baustrom / Bauwasser 