FINAL 09.07.20  214.H Teil 2  (Weitere Besondere Vertragsbedingungen) f) Eine fortlaufende Nachtragsliste mit Auflistung der vorgelegten und freigegebenen Nachträge. g) Vollumfängliche, prüffähige, abkürzungsfreie Kalkulationsgrundlagen zu den Nachtragspreisen.  h) Den vom AN ggf. zu erstellenden Detail-Baufristenplan (siehe Ziffer 10.12. Terminplan und  gesonderte Position). i) Vollumfängliche, prüffähige, abkürzungsfreie Kalkulationsgrundlagen zu den Nachtragspreisen.  Der Hinweis in einem Nachtrag des AN, dass die nachträglich angebotene Leistung im Hauptangebot  des AN nicht enthalten ist, stellt keine Begründung für den Nachtrag dar.  Preisvereinbarungen sind vom Auftragnehmer schriftlich zu begründen. In der Begründung ist  anzugeben, ob es sich um geänderte Leistungen (VOB/B § 2.5) oder um Zusatzleistungen (VOB/ B §  2.6) handelt. Bei geänderten Leistungen ist anzugeben, welche Positionen des Hauptauftrages durch  die Preisvereinbarung ersetzt werden bzw. welche Teilmassen entfallen (Massengegenüberstellung). Zur Prüfung der Preisvereinbarungen hat der Auftragnehmer die für die Preisermittlung maßgebenden  Unterlagen, wie Lieferangebote, Lieferantenrechnungen, Frachtbriefe, Nachunternehmerangebote  oder  Rechnungen  zur  Einsicht,  sowie  einen  Auszug  aus  der  Kalkulation  vorzulegen.  Preisvereinbarungen werden nach Anerkennung durch den Auftraggeber Bestandteil des Vertrages.  Sie müssen enthalten: eine genaue Leistungsbeschreibung, Angaben über Hersteller und Type der  angebotenen Teile, ferner Angaben über die Mengeneinheit und die Mengen, für die der geforderte  Preis gelten soll. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Preisvereinbarungen vor Ausführung zu  vereinbaren, mindestens jedoch unter Bekanntgabe aller wirtschaftlichen Auswirkungen anzukündigen  und durch den bevollmächtigten Vertreter des Auftraggebers zur Ausführung freizugeben sind. Sämtliche Abrechnungsunterlagen sind grundsätzlich 2-fach im Original mit allen Rechnungsanlagen  an die Bauleitung mit Rechnungsanschrift des Bauherrn zu überstellen. Die Abrechnungsunterlagen  müssen das durch die Bauleitung des AG bestätigte Aufmaß enthalten. Parallel erhält der AG bzw. die  Projektsteuerung eine Ablichtung der Abrechnung (ohne Anlagen) per E-Mail im pdf-Format.  Über die Details und die Form der Rechnungsaufstellung hat sich der Auftragnehmer vor Aufnahme  bzw. Organisation der Abrechnungsarbeiten mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Über  die erfolgte Abstimmung ist ein gemeinsames Protokoll anzufertigen. In jede Rechnung werden nur  erbrachte und aufgemessene Leistungen aufgenommen. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig um  geprüfte Aufmaße zu kümmern. Nicht abgestimmte, formwidrige Rechnungen können von der Bauleitung im Sinne von VOB/B § 14 als  nicht prüffähig zurückgewiesen werden.  Durch das gemeinsame Aufmaß wird die Ausführung der Leistung in ihrem tatsächlichen Umfang  festgestellt. Vertraglich vereinbarte Aufmaß- und Abrechnungsbestimmungen bleiben unberührt.  Beteiligt sich der Auftragnehmer nicht ausreichend am Aufmaß, so gelten die Festlegungen des  Auftraggebers, falls der Auftragnehmer deren Unrichtigkeit anhand von Sachverständigengutachten  oder dergleichen nicht beweist.  Die Massenermittlung und Rechnungsstellung hat der Auftragnehmer selbstständig vorzunehmen, die  örtliche Bauüberwachung steht nur für Feststellung der Aufmaße zur Verfügung. Aufmaße aus  Planunterlagen sind in diesen vollständig darzustellen.  Zu  jeder (!)  Abschlagsrechnung sind die zugehörigen Abrechnungspläne/-zeichnungen vorzulegen.  Abrechnungspläne und -zeichnungen sind vom Beginn der Maßnahme an auf der Baustelle zu führen  und bereit zu halten.  Der AN hat dem AG zu ermöglichen, die Abnahme durchzuführen. Sollte es der Baufortschritt mit sich  bringen, dass Teile des Bauwerks für eine Abnahme nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand,  10.33.Massenermittlung, Aufmaße, Plananlagen, Skizzen  10.32.Abrechnung und Abrechnungsunterlagen 10.31.Preisvereinbarungen  10.34.Abnahme (zu § 12 VOB/B) 7 