214.H Teil 2  (Weitere Besondere Vertragsbedingungen) FINAL 09.07.20  Die Leitungsschutzanweisungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen sind zu beachten.  Der  Auftragnehmer  hat  auch  die  in  VOB/B  §  3  Nr.  2  erwähnten  Absteckungs-  und  Vermessungsarbeiten, und zwar im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, durchzuführen und haftet  auch für seine hierzu erforderlichen Konstruktionen. Vom Auftraggeber übergebene Achs- und  Festpunkte hat der Auftragnehmer zu sichern und zu schützen. Notwendige Änderungen dürfen nur  im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durchgeführt werden.  Schriftverkehr mit dem Aufrageber ist ausschließlich wie folgt zu führen:  a) Schriftverkehr mit dem Bauherrn bzw. der Projektsteuerung, über Behinderungen und deren  Anzeige, Anmeldung von Nachträgen oder Vergütungsansprüchen, Bedenkenanmeldungen und  Schreiben  mit  Auswirkungen  auf  den  Inhalt  des  geschlossenen  Bauwerkvertrages  (Vertragsänderungen) per e-Mail an die zuständige Objektüberwachung. Der Bauherr bzw. die  Projeksteuerung erhält diesen Schriftverkehr im Original und in Ablichtung per e-Mail.  b) alle anderen Schreiben per e-Mail an das beauftragte und zuständige Planungs- bzw.  Bauüberwachungsbüro.  Sollten sich durch einen Versand Verzögerungen oder andere Folgen ergeben, gehen diese  ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers.  Für nicht im Angebot enthaltende oder geänderte Leistungen sind rechtzeitig unaufgefordert  schriftliche Nachtragsangebote im Original direkt die Bauleitung einzureichen. Parallel erhält der AG  und die Projektsteuerung eine Ablichtung der Angebotsunterlagen per E-Mail im pdf-Format.  Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehörigen  Mengenangaben zu enthalten. Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte  Kalkulation aufzustellen, aus der Material-, Geräte- und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die  Zuschlagsätze ersichtlich sind.  Alle Nachträge dieses Projektes – sofern es sie denn gibt - müssen dem Grunde nach und der Höhe  nach vom AG oder seinem Bevollmächtigten überprüft werden. Dies setzt zwingend voraus, dass die  Nachträge des Auftragnehmers prüfbar mit allen zu prüfenden Informationen rechtzeitig eingereicht  werden. Der AN hat vor der schriftlichen Vorlage der Nachtragsangebote diese mit der Objektüberwachung  des AG abzustimmen und zu prüfen, ob diese auch im vorhandenen Leistungsverzeichnis  abgerechnet werden können. Nachtragsangebote sind im üblichen Umfang im Rahmen seiner  Arbeitsvorbereitungen vom AN zu erstellen - und zwar so rechtzeitig, dass eine Prüfung rechtzeitig vor  Ausführung innerhalb 2-3 KW möglich ist. Den prüffähigen Nachtragsangeboten sind vom AN folgende Unterlagen / Angaben schriftlich mit  beizulegen:  a) Ursache und Begründung der einzelnen Nachtragspositionen; diese können sein: zusätzlichen  Angaben des AG oder der Planer, Fachplaner, Behörden etc., aus Sicht des AN erforderliche  Leistungen. Letztere sind vor dem Einreichen des Nachtrages mit dem AG bzw. mit der  Objektüberwachung abzustimmen. b) Der Ca.-Zeitpunkt der Einsteuerung in das Projekt. c) Wer die zusätzlichen Leistungen in das Projekt einsteuerte. d) Zu verringernde Leistungen oder entfallende Leistungen mit Bezug zu den LV-Positionen sind vom  AN zu benennen. e) Termin, bis wann der AN eine Freigabe / Beauftragung der Nachtragsleistungen benötigt.  6  10.30.Nachtragsangebot (zu § 2 Nr. 5+6 VOB/B) und Nachtragsbearbeitung durch AN 10.29.Sonstiger Schriftverkehr 10.28.Absteckungen/Achs- und Festpunkte 