Seite: 3  1. die vorgesehenen Maßnahmen bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig  oder nacheinander durchgeführt werden, nach den Grundsätzen des Arbeits- schutzes koordinieren. 2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ausarbeiten oder ausarbeiten las- sen und 3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der  baulichen Anlage zu berücksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesund- heitsschutz zusammenstellen. D.h. auf die Praxis bezogen, wird der Koordinator bereits zu diesem Zeitpunkt z.B. darauf- hin wirken, dass  die für die einzelnen Gewerke vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen aufeinander ab- gestimmt sind und im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zusammengestellt  werden,   auch bei der Bemessung der Ausführungszeiten die allgemeinen Grundsätze des Ar- beitsschutzes berücksichtigt werden,  die in der Regel für eine Vielzahl von Gewerken gemeinsam nutzbaren sicherheits- technischen Einrichtungen gesondert ausgeschrieben werden. Soweit alternative Lö- sungen in Frage kommen, berät der Koordinator den Bauherrn oder die Ausschrei- benden hinsichtlich der Auswirkungen,  Gefahrstoffe durch Anwendung von Ersatzverfahren oder Ersatzstoffen vermieden  werden,  für Erdarbeiten Untersuchungen bezüglich erdverlegter Kabel, Rohrleitungen etc.  durchgeführt werden und, soweit erforderlich, Standsicherheitsnachweise in Auftrag  gegeben werden,  bei Sonderkonstruktionen, z.B. Fassaden, die keine Gerüstverankerungen entspre- chend der Regelausführung ermöglichen, oder Dachflächen, die nicht begehbar sind,  besondere Sicherheitseinrichtungen eingeplant und ausgeschrieben werden,  bei Montagearbeiten Montageanweisungen vorliegen,  bei Abbrucharbeiten Abbruchpläne vorhanden und Abbruchverantwortliche bestellt  sind,  sicherheitstechnische Einrichtungen für die Instandhaltung baulicher Anlagen einge- plant werden. z.B. für die Reinigung von Glasflächen für Schornsteinfegerarbeiten  und für Reparaturen an Dächern. Während der Ausführung des Bauvorhabens wird der Koordinator