Änderungen bzw. Ergänzungen möchte, so sind diese vom Auftragnehmer  unverzüglich einzuarbeiten. Ohne unterschriebenes Abnahmeprotokoll und vom  Gutachter positiv geprüfte Unterlagen darf die Fertigung nicht gestartet werden.  Die rechtsgeschäftliche Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber nach Beseitigung  eventuell festgestellter Mängel durch den Auftragnehmer. Sollten Nacharbeiten anfallen,  müssen diese sofort erledigt werden.  Zahlungsmodalitäten sind im Vertrag geregelt. Sie werden folgendermaßen eingegliedert:  Der Rechnungen sind ggf. Abnahmeprotokoll, Aufmaße und Aufstellungen über erfolgte  Abschlagszahlungen beizufügen.  Der Auftragnehmer haftet für mangelhafte Leistungen. Siehe Art. II.6 des Vertrages.  Der Auftragnehmer ist für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge nach den  anerkannten Regeln der Technik und der neuesten EN-Vorschriften verantwortlich.  2.6. Gewährleistung  2.5. Zahlungsmodalitäten  •  40% nach endgültiger Montage der Belüftungsanlage sowie endgültiger technischer  Abnahme und Dokumentationsübergabe.  •  40% nach endgültiger Montage und Umschluß der Abwasserstationsanlage;  •  20% nach Abgabe und Genehmigung der Projektierungsunterlagen;   Übergabe der Dokumentation wie in Kap. 4 beschrieben.   Einweisung des Betriebspersonals. Ein Protokoll über die Einweisung muss von  dem AN erstellt werden   Erstellen  eines  Aufmaßes  der  tatsächlichen  verlegten  Rohrleitungen  und  Komponenten. Das Aufmaß erstellt der AN und dieses wird von den AG bestätigt  (Unterschrift)   Abnahme der Abwassersammelstation und der Belüftung und Entlüftung der Räume  B001 und B002. Die Abnahme findet grundsätzlich in Anwesenheit des  Auftraggebers statt. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt, das vom  Auftragnehmer und dem Funktionsbeauftragten des Auftraggebers unterzeichnet  wird. Eine Kopie des Protokolls erhält der Auftraggeber. Die rechtsgeschäftliche  Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber nach Beseitigung eventuell festgestellter  Mängel durch den Auftragnehmer. Sollten Nacharbeiten anfallen, müssen diese  sofort erledigt werden. Bei der Abnahme sollen die gesamten Funktionen der  Anlagen geprüft werden: Dichtheit der Rohrleitungen, Kanäle und Komponenten,  Verriegelungen der Anlage, Alarmierungen, Visualisierung auf Bildschirme, usw.  Ein dementsprechendes Funktionsprüfungsprotokoll soll dem Auftraggeber zur  Genehmigung zeitlich vorgelegt werden. Der Gutachter wird bei der Endabnahme  mit einbezogen.  Eine Kopie des Protokolls erhält der Auftraggeber.