214.H Teil 2  (Weitere Besondere Vertragsbedingungen) FINAL 09.07.20  10.35.Mängelansprüche (zu § 13 VOB/B) 10.36.Leistungsumfang  10.37.Zutritt zur Baustelle  10.38.Baulärm und Erschütterungen  10.39.Koordinationspflicht  10.40.Bautagebuch  8  Jeder Auftragnehmer hat die Verpflichtung ein Bautagebuch zu führen. Hierin sind Tagesberichte mit  folgendem Inhalt (sofern zutreffend) zu erstellen:  Im Baubereich des AN werden z.T. mehrere Unternehmen gleichzeitig auf engstem Raum Leistungen  erbringen. Um Behinderungen und Verzögerungen bei der Erbringung der verschiedenen Leistungen  zu vermeiden, stimmt der AN im Rahmen seiner Koordinierungsverpflichtung seine Arbeiten mit  diesen Unternehmen ab.  Bei der Durchführung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer unbedingt dafür zu sorgen, dass die von  der  Baustelle  oder  vom  Baubetrieb  ausgehenden  Geräuschimmissionen  die  zulässigen  Schallpegelwerte nicht überschreiten. Es wird ausdrücklich auf die Anlage „ Konzept Baulärm und  Bauerschütterungen“ , welche den Unterlagen beiliegt, verwiesen.   Arbeitstäglich mindestens bei Arbeitsbeginn und –schluss das Wetter und die Temperaturen;   Täglich die Uhrzeiten von Arbeitsbeginn und –ende, ggf. Beginn und Ende von  Unterbrechungen der Ausführung;   Beginn und Beendigung der einzelnen Arbeiten und der Bauabschnitte (Gründung, Abnahme  der  Baugrube,  aufgehendes  Mauerwerk,  Lehrgerüst,  Schalungsfristen,  Erdarbeiten;  Oberbauarbeiten usw.);   Außergewöhnliche Ereignisse (Unfälle, Rutschungen u. dgl.);  z.B. für Geräte und Gerüste, zugänglich sind, so hat der AN den AG rechtzeitig darauf hinzuweisen  und ihm eine Sachstandsfeststellung zu ermöglichen. Soweit eine Abnahme vor einer eventuellen  erforderlichen behördlichen oder technischen Abnahme erfolgt, gilt sie vorbehaltlich einschlägiger  Auflagen aus dieser behördlichen oder technischen Abnahme.  Als Stichtag der Abnahme der gesamten Leistung gilt der Tag der Übergabe des Gesamtwerkes an  den Auftraggeber, in dessen Namen der Auftrag vergeben wurde. Der Zeitpunkt der Übergabe wird  dem Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Eine vorzeitige Benutzung stellt keine Abnahme  dar (VOB/B § 12).  Der AG kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche eine  gemeinsame Besichtigung der Leistung stattfindet und dabei festgestellten Mängel in einem von beiden Vertragsteilen zu unterzeichnenden Protokoll niedergelegt werden. Verweigert der AN die  Teilnahme an der Besichtigung aus einem von ihm zu vertretenden Grund, so muss er den vom  Auftraggeber festgestellten Mangel anerkennen. Der AN hat auch die Kosten für die Beseitigung von  Schäden bei anderen Gewerken zu übernehmen, falls diese Schäden durch seine eigene mangelhafte  Leistung  verursacht  wurden.  Für  genehmigungspflichtige  technische  Anlagen  beginnt  die  Mängelanspruchsverjährungsfrist frühestens mit dem Tag der Genehmigung und Zulassung zum  Betrieb. War neben mangelfreier Beschaffenheit der Leistung ein wirtschaftlicher oder technischer  Erfolg ausbedungen, so gelten die hierzu erforderlichen Eigenschaften als vertraglich zugesichert.  Mit den Angebotspreisen sind alle Vertragsleistungen abgegolten, die zur ordnungsgemäßen, dem  Bestimmungszweck dienenden Maßnahme notwendig sind, sowie aufgrund der Vertragsfristen und  dem Arbeitseinsatz des Auftragnehmers bzw. der deswegen notwendigen Maßnahmen erforderlich  sind.  Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Personen, die nicht in seinem Auftrag handeln, und sonst mit  der Bauausführung nicht befasst sind, das Betreten der Baustelle zu gestatten, es sei denn, daß der  Auftraggeber sein ausdrückliches Einverständnis hierzu gegeben hat. Der Auftraggeber ist berechtigt,  nach seinem Ermessen Dritten den Zutritt zur Baustelle auf deren eigene Gefahr zu gestatten, sofern  dadurch der Baustellenbetrieb nicht behindert wird oder Konkurrenzgründe entgegenstehen. 