214.H Teil 2  (Weitere Besondere Vertragsbedingungen) FINAL 09.07.20   Notwendigkeit etwaiger Abweichungen von den genehmigten Bauzeichnungen einschl. ihrer  Begründung, Beantragung und Genehmigung solcher Änderungen;   Hinweise auf Anordnungen der Bauüberwachung und auf wichtige Vereinbarungen mit einem  Auftragnehmer oder seinem Vertreter;   Mündliche Weisungen von Vorgesetzten an die örtl. Bauaufsicht;   Angaben über die Beschaffenheit des Baugrundes;   Erledigung vorgeschriebener Baustoff$_{‐}$, Boden$_{‐}$ und Wasserprüfungen;   Verkehrsfreigaben, Bauübergaben;   Name des Bauleiters des Auftragnehmers und etwaiger Wechsel;  Die Seiten des Bautagebuches müssen laufend nummeriert sein.  Das Bautagebuch ist der örtlichen Bauleitung wöchentlich zur Durchsicht und Gegenzeichnung  vorzulegen.  Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet waren  und entsprechende Stundenlohnberichte – spätestens in der folgenden Woche nach Durchführung – der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. Nicht oder nicht rechtzeitig  zurückgegebene Stundenlohnberichte gelten nicht als anerkannt. Stellt sich bei späterer Prüfung  heraus, dass die berechneten Arbeiten in den Vertragspreisen berücksichtigt sind oder zu  Nebenleistungen gehören, so werden die Kosten trotz Anerkennung der Stundenlohnberichten nicht  vergütet.  Bei etwaiger Doppelzahlung besteht Rückerstattungspflicht.  Für Stundenlohnarbeiten werden keine Aufsichtsstunden vergütet.  Der Auftragnehmer muss vor Ausführungsbeginn die jeweiligen Stundenlohnansätze bekannt geben,  falls diese im Angebot nicht aufgeführt wurden. Der AG legt einen äußerst hohen Stellenwert auf eine vollständige und strukturiert verlaufende  Abschlussdokumentation des AN. Die Dokumentationsrichtlinie, welche Anlage zu den  Auftragsunterlagen  ist,  ist  zwingend  vom  AN  einzuhalten.  Im  Rahmen  des  fördermittelgebundenen  Bauvorhabens  ist  eine  zügige  und  ordentlich  verlaufende  Schlussdokumentation von hoher Bedeutung und für das Bauvorhaben unerlässlich. Der AN  hat 4 Wochen vorab zur jeder Teilabnahme einer Bauphase die geforderte Dokumentation  zügig und vollständig herbeizuschaffen. Hierfür hat er einen Verantwortlichen abzustellen mit  welchem  über  sämtliche  Sachverhalte  zu  Unterlagen  der  Dokumentation  AG-seitig  kommuniziert werden kann. Sämtliche Verzögerungen und Folgekosten aus einer nicht  vollständigen Dokumentation des AN gehen zu Lasten des Verursachers. Weitere Hinweise  sind der entsprechenden Leistungsverzeichnis-Position zu entnehmen.  Die Kosten für die Koordination etwaiger Nachunternehmer im Sinne der Baustellenverordnung sind in  die Gemeinkosten mit einzurechnen. Einzurechnen ist auch die tägliche Entsorgung von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie  die tägliche Beseitigung von Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beschädigungen, Verschmutzungen und dergleichen durch den  Baubetrieb benutzter Straßenkörper (Art. 2 BayStrWG) und deren Zubehör (Verkehrseinrichtungen,  Bepflanzungen usw.) durch geeignete Maßnahmen zu verhindern oder, wenn dies nicht möglich ist,  unverzüglich und ohne besondere Vergütung zu beseitigen. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe persönlich durch Ortsbegehungen mit dem Areal  vertraut zu machen. 9  10.43.Sonstiges  10.42.Dokumentationsrichtlinie und Dokumentationsablauf  10.41.Stundenlohnarbeiten 