Umlegen von Leitungen veranlassen Regelwerke: DGUV  Vorschrift 3 DIV VDE Lösungen, Maßnahmen: Bei der Planung berücksichtigen Regelwerke: DGUV  Vorschrift 3 GM C 412 Lösungen, Maßnahmen: Vorhandensein asbesthaltiger  Materialien im Gebäude abklären Regelwerke: ASR A 2.3 Vorhandensein krebserzeugender  Faserstäube abklären Regelwerke: ASR A 2.3 Vorhandensein von Gefahrstoffen durch  Beprobung abklären Regelwerke: DGUV Regel  101-004 Lösungen, Maßnahmen: Erkundung der Bausubstanz  durchführen Regelwerke: GM C 316 Gebäudeschadstoffuntersuchungen  durchführen lassen. Regelwerke: GM C 316 Sanierungskonzept erarbeiten: * unter Berücksichtigung der künftigen  Nutzung. * Abstimmung mit den zuständigen  Behörden. Lösungen, Maßnahmen: Beweissicherung durchführen Regelwerke: GM A 070 Sicherungsmaßnahmen an bestehenden  Gebäuden und Bauwerken planen. Regelwerke: DGUV  Vorschrift 38 GM A 070 Lösungen, Maßnahmen: Absicherung der Baustellenzufahrten  planen (Tore) Baustelleneinrichtungsplan anfertigen Regelwerke: DGUV  Vorschrift 1 DGUV  Vorschrift 38 Bauzaun ausschreiben Bauzaunverlauf planen Gefährdung, Einrichtung: Unberechtigter Zugang von Dritten zur Baustelle Gefährdung, Einrichtung: Schäden an Nachbargebäuden/ -grundstücken Gefährdung, Einrichtung: Kontaminierte Bauteile Gefährdung, Einrichtung: Gefahrstoffe in der abzubrechenden Bausubstanz Gefährdung, Einrichtung: Freileitungen Seite 3 von 76 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV 583-2019 Sanierung und Erweiterung der Klinik Eichstätt 2. BA Grabmannstraße 9 85072 Eichstätt Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH Grabmannstraße 9 80572 Eichstätt