Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH Grabmannstraße 9 80572 Eichstätt Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV 583-2019 Sanierung und Erweiterung der Klinik Eichstätt 2. BA Grabmannstraße 9 85072 Eichstätt Absturzkanten) planen und auschreiben  (herstellen, warten, rückbauen) Der Seitenschutz sollte von den  Folgegewerken übernommen werden.  (Übergabeprotokoll) BM 04.4.2 Gemeinsam von mehreren Gewerken  genutztes Gerüst planen und  auschreiben (herstellen, warten,  rückbauen) Regelwerke: BM 03.2.3 GM C 352 GM C 353 GM C 356 Notbeleuchtung der Flucht- und  Rettungswege planen und ausschreiben  (herstellen, warten, rückbauen) Fluchtwege sind entlang dem Verlauf mit  selbstleuchtenden oder beleuchteten  Piktogrammen zu kennzeichnen bzw.  alternativ können die Treppenhäuser mit  grünen Leuchtmitteln ausgestattet  werden. Dies kann ggf. die notwendigen  Flucht- und Rettungswegbeschilderung  ersetzen. Regelwerke: ASR A 1.3 Planung und Festlegung einer  Verantwortungs- und Eskalationsmatrix Gefährdung, Einrichtung: Beengtes Baufeld; keine ausreichenden Arbeitsbereiche Lösungen, Maßnahmen: Abstimmung mit den zuständigen  Behörden - Behörde oder Stelle für  verkehrsrechtliche Anordnungen - Feuerwehr - Nachbarbaustellen Aufstellflächen für Betonpumpen und  Verteilermast klären. Aufstellflächen für Mobilkräne klären. Baustelleneinrichtungsplan anfertigen Regelwerke: DGUV  Vorschrift 1 DGUV  Vorschrift 38 Kranaufstellfläche klären. Lagerflächenkonzept erstellen Gefährdung, Einrichtung: Erdleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas.....) Lösungen, Maßnahmen: Bei unklarer Spartenlage sind  Sondierungen einzuplanen. Spartenabfrage Schriftliche Bestätigung einholen Spartenbüro/ Facility Management Seite 2 von 76