ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಘಟನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಳೆದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಅಪಾಯ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.ಈ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಎರಡೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ತಂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಯೋಜನೆಯ ತಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಭವ, ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಜನರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜನರ ಹಠಾತ್ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೇರಿವೆ.
೧ಅಪಾಯದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ
ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ
೨ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ