ஒர்க் பிரேக்டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் (டபிள்யூபிஎஸ்)இன் மேலே உள்ள பிரிவு முக்கியமான பகுதிகளையும், சுருக்கமான முறையில் புராஜக்டின் மைல்கற்களையும் அடையாளம் காண வேண்டும். அத்துடன், மேலே உள்ள பிரிவு புராஜக்டின் முழு நோக்கம் மற்றும் காலவரிசையின் பொதுவான கண்ணோட்டத்தை வழங்கவேண்டும் என்பதுடன் புராஜக்ட் அங்கீகரிப்பிற்கு வழியமைக்கும் துவக்கநிலை புராஜக்ட் விவர முயற்சியின் பகுதியாகவும் இருக்க வேண்டும். டபிள்யூபிஎஸ்இன் நடவிலுள்ள பிரிவு டபிள்யூபிஎஸ் வேலை முன்னேற்ற வழிகாட்டியாக இருக்கும் ஏழு சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளின் (எஸ்டிஎல்சி) அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த டபிள்யூபிஎஸ் மைல்கற்கள் மற்றும் "நடவடிக்கைகளுக்கு" எதிராக இருக்கும் "வேலைகள்" ஆகியவற்றை உள்ளிட்ட வேண்டும் என்பதுடன் வரையறு காலத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் (வழக்கமாக மூன்று வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாக). ஒவ்வொரு வேலையும் அளவிடக்கூடிய வெளிப்பாட்டு அம்சத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் (எ.கா. ஆவணம், முடிவு அல்லது பகுப்பாய்வு). டபிள்யூபிஎஸ் வேலை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை நம்பியிருக்கிறது (எ.கா. சாப்ட்வேர் என்ஜினியரிங், சிஸ்டம்ஸ் என்ஜினியரிங்) என்பதுடன் புராக்டிற்கு உட்புறமானதாகவோ அல்லது வெளிப்புறமானதாகவோ உள்ள மற்ற வேலைகளுனான நெருங்கிய ஒருங்கிணைப்பும் தேவைப்படலாம். ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து உதவி தேவைப்படும் புராஜக்டின் எந்த ஒரு பகுதியும் எஸ்டிஎல்சி பகுதிகளிலிருந்து உரிய வேலைகளை சேர்த்துக்கொள்வதற்கென்று எழுதப்பட்டுள்ள வேலை அறிக்கையைக் (எஸ்ஓடபிள்யூ) கொண்டிருக்க வேண்டும். எஸ்ஓஎல்சியின் மேம்பாடு எஸ்டிஎல்சியின் திட்டவட்டமான பகுதியில் தோன்றுவதில்லை, ஆனால் ஒப்பந்ததாரர்கள் போன்ற வெளிப்புற மூலாதாரங்களினால் நடத்தப்படக்கூடிய எஸ்டிஎல்சி நிகழ்முறையிலிருந்து வரும் வேலையை சேர்த்துக்கொள்ள மேம்படுத்தப்படுகிறது.

நிர்வாகமும் கட்டுப்பாடும்
ஒர்க் பிரேக்டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு
பலங்களும் பலவீனங்களும்
முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம் தலைப்புக்கள்