Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Gantt Grafiği görünümü, Project 'te en sık kullanılan görünümdür. Projenizdeki görevleri listeler ve Gantt çubuklarını kullanarak bu kişilerin bir biriyle ilişkisini gösterir. Gantt Grafiği görünümü, yeni projeler için varsayılan görünümdür.
Not: Gantt Grafiği görünümüne erişmek Için, Görünüm menüsünde Gantt grafiği'ni tıklatın.
Bu makalede
Görev listesini kullanma
Projenizin her öğesini Gantt Grafiği görünümünün sol tarafındaki kılavuz bölümünde listeleyebilir ve sonra bunları Özet görevler ve alt görevler sıradüzeni halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, görev bağımlılıkları.
Görev listesine ekleme ve projenizin görevlerini düzenleme hakkında daha fazla bilgi Için aşağıdaki makalelere bakın:
Grafiği kullanma
Görünümün kılavuz kısmına ek olarak, Gantt Grafiği görünümü, Görev listenizin görünür bir sürümünü, proje görevlerinin bir zaman çizelgesinde süre sayısını gösteren Gantt çubuklarıyla birlikte sağlar. Gantt Grafiği görünümünün bu bölümüne grafik adlandırılır. Her görev Için, ilişkili Gantt çubuğu başlangıç tarihinde başlar ve bitiş tarihinde sona erer. Görevleri birbirine bağladıysanız, Gantt çubukları, bağlantı hatları olan grafiğe bağlanır.
Yakınlaştırın ve uzaklaştırın
Gantt Grafiği görünümünün sağ bölümünün zaman çizelgesi birimleri, grafiğin en üstünde görüntülenir. Project varsayılan olarak iki saat birimi görüntüler. Bu zaman birimlerini, üç zaman birimi görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir ve farklı zaman birimleri görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, yıl ve ay görüntüleyerek Projenizin görevlerinin daha büyük bir resmine kadar yakınlaştırabilir ya da zaman ölçeğini hafta ve günler olarak değiştirerek Projenizin görevlerinin tam başlangıç ve bitiş tarihlerini görmek için yakınlaştırabilirsiniz. Gantt Grafiği görünümünün zaman ölçeğini ayarlama hakkında daha fazla bilgi Için, Proje görünümündeki zaman ölçeğini değiştirmekonusuna bakın.
Renkleri değiştirme ve metin ekleme
Project, Gantt Grafiği görünümünde Gantt çubuklarının Görüntülenme biçiminde çok fazla esneklik sağlar.
Yapabilecekleriniz:
-
Gantt çubuklarının rengini, şeklini veya desenini değiştirme.
-
Kullanılabilir bolluğu veya gecikmeli görevleri gösteren bir tane gibi yeni bir Gantt çubuğu türü oluşturun.
-
Gantt çubuklarına metin ekleme.
-
Özet görev çubuğunda tek tek Gantt çubuklarının görev adlarını görüntüleme.
-
Gantt çubuklarının yüksekliğini değiştirin.
-
Gantt çubukları arasındaki bağlantı çizgilerinin görünümünü değiştirin.
Bu değişikliklerin tümü, bir Gantt Grafiği görünümünün çubuk grafiğini biçimlendirmek içinaçıklanmaktadır.
Gantt çubuklarım neden hareket ettirmiyor?
Gantt çubukları, Projenizdeki görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri kullanılarak görüntülenir. Görevlerin ilerleme durumunu yansıtmak için taşımayın. Bunun yerine, görevlerin zamanlamaya göre nereye uygun olacağını görmek için geçerli tarih için kılavuz çizgisini kullanabilirsiniz.
-
Gantt Grafiği görünümünün grafik bölümünde herhangi bir yere sağ tıklayın ve ardından kılavuz çizgileri'ne tıklayın.
-
Değiştirilecek satır kutusunda geçerli tarih'i seçin.
-
Normal alanında, kılavuz çizgisinin görünümünü değiştirmek için tür kutusunu ve renk kutusunu kullanın.