Thứ 6, 18: 39, 26/ 04/ 2019 VOV VN- Bình Thuận thu hút nhiều dự án điện gió đến đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, tiến độ hoàn thành các dự án điện gió còn quá chậm. Thời gian qua, Bình Thuận là nơi thu hút nhiều dự án điện gió đến đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, tiến độ hoàn thành các dự án điện gió còn quá chậm. Theo Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn có tất cả 19 dự án điện gió với tổng công suất hơn 707 MW đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu, cấp quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư. Các dự án điện gió phụ thuộc chủ yếu nguồn vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nhưng đến nay mới chỉ có 3 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng công suất 60 MW. Đó là: Nhà máy Phong điện 1 Bình Thuận giai đoạn 1 công suất 30 MW, nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 công suất 24 MW và Nhà máy điện gió Phú Quý công suất 6 MW. Ông Dương Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý Điện và Năng lượng, Sở Công thương Bình Thuận cho biết, phần lớn các dự án điện gió trên địa bàn chậm tiến độ đề ra do nhiều nguyên nhân, trước hết do giá mua điện gió thấp. Các nhà đầu tư cũng chưa đáp ứng về năng lực quản lý, năng lực tài chính. Các dự án phụ thuộc chủ yếu vào việc huy động vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, cùng với một số khó khăn khác. Ông Long cho biết: Việc đền bù giải toả gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án điện gió do người dân không đồng tình với việc chỉ đền bù giải toả thu hồi đất ở khu vực diện tích chiếm đất có thời hạn. Khó khăn nữa là việc chồng lấn các dự án điện gió với khu vực quy hoạch dự trữ titan. Ngoài ra, cho đến thời điểm này, một số dự án có phương án đấu nối trước đây không còn phù hợp với hạ tầng lưới điện đấu nối truyền tải hiện nay./. Bình thuận dự án điện gió điện gió dự án dự án điện