Hà Nội: Thúc tiến độ dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn- Ga Hà Nội| Land 24 vn- Nơi Mua Bán Nhà Tốt Nhất Hà Nội: Thúc tiến độ dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn- Ga Hà Nội Hà Nội: Thúc tiến độ dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn- Ga Hà Nội 24/ 11/ 2014| Lượt xem: 86 Chia sẻ qua: UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội. Theo đó, trong văn bản số 9132/ UBND- XDGT ban hành ngày 21/ 11/ 2014, UBND TP yêu cầu Ban quản lý( BQL) đường sắt đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành TP và UBND các quận có liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, khẩn trương, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông, khẩn trương lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu còn lại theo kế hoạch đã cam kết với các nhà tài trợ và UBND TP. Mặt khác, về giải phóng mặt bằng khu Đề pô, đường dẫn và các ga ngầm, TP yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án; trường hợp hộ dân nào cố tình chây ỳ không chấp hành, UBND quận chủ động thực hiện biện pháp hành chính theo quy định, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Trước khi tổ chức cưỡng chế, phải tổ chức công khai, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu Đề pô, đường dẫn trước ngày 30/ 1/ 2015. Về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, TP yêu cầu Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định và phù hợp với tính chất đặc thù của dự án; đề xuất, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 15/ 12/ 2014. Mặt khác, BQL đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải tổ chức chặt hạ cây thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án trên đường 70 từ ngày 22/ 11/ 2014.