TP. HCM rà soát tiến độ, thủ tục thực hiện của hơn 1.700 dự án| Vn Rex Trang chủ THỊ TRƯỜNG BĐS HỒ CHÍ MINH TP. HCM rà soát tiến độ, thủ tục thực hiện của hơn 1.700... Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường( TN& MT), Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện báo cáo về tình hình thực hiện cũng như xử lý các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 2019. Trong số 2.326 dự án trên địa bàn TP. HCM thì có 608 dự án( tổng diện tích 1.094 49 ha) đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 2019 và 1.718 dự án( 12.389 58 ha) đang thực hiện. Ngoài ra, có 180 dự án( 1.094 69 ha) không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất. Đối với 1.718 dự án đang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất, UBND TP. HCM giao các quận, huyện làm việc với chủ đầu tư để rà soát, đánh giá tiến độ triển khai dự án. Những thông tin phải rà soát gồm kết quả, thủ tục chưa thực hiện, việc lập và phê duyệt dự án đầu tư, tiến độ thu hồi đất, tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan. Trên cơ sở này, các quận, huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất gia hạn hoặc không gia hạn triển khai dự án cũng như các căn cứ pháp lý đề xuất. Sau đó gửi về Sở TN& MT để phối hợp với các sở ngành tham mưu, trình UBND TP. HCM giải quyết. Còn với 608 dự án đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất, các địa phương phải theo dõi, kiểm tra tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, chống lãng phí sử dụng đất và đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong số 180 dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất có dự án hầm đậu xe và dịch vụ công cộng Trống Đồng, quận 1. Ngày 12/ 12/ 2018 UBND TP. HCM có văn bản chỉ đạo các sở ngành có ý kiến về phương án kiến trúc công trình theo hồ sơ của nhà đầu tư. UBND quận 1 chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương hoàn tất thủ tục lập phương án bối thường, hỗ trợ di dời. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương phải liên hệ với các sở ngành và quận 1 hoàn tất các thủ tục đầu tư, khởi công dự án theo đúng tiến độ cam kết năm 2020. Trường hợp chủ đầu tư không khởi công dự án theo tiến độ đề ra, thành phố sẽ thu hồi dự án theo quy định. Bài viết trước Metro Nhổn Ga Hà Nội thi công xong đoạn trên cao Bài viết tiếp theo Hà Nội: Yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết TP. HCM: Đất nền vùng ven vẫn âm thầm tăng giá Học mô hình của Ấn Độ: Quán cà phê ở Sài Gòn dán chỗ đứng, tạo khoảng cách an toàn cho khách để phòng... Quản con do tel phải dựa trên tư duy quản lý kinh tế... Tiềm năng căn hộ du lịch ở Bà Rịa Vũng... PG Đ CA Đà Nẵng nói về vụ CA bị mạo danh... TP. HCM hiếm nguồn cung, nhà đầu tư đổ về khu Nam... Phú Quốc: Liệu có phớt lờ ý kiến của dân để... Chuyên gia mách nước làm giàu, hạn chế rủi ro trong...