Sông Đà Thăng Long thừa nhận sai lầm, hứa tiếp tục trục vớt U silk City- Cafe Land Vn Thị Trường Thị Trường Cập nhật 31/ 07/ 2015 4: 00 PM Sông Đà Thăng Long thừa nhận sai lầm, hứa tiếp tục trục vớt U silk City' Sông Đà Thăng Long đã sai lầm trong đầu tư, dùng vốn góp của khách hàng để đầu tư dàn trải khiến Dự án bị chậm tiến độ. Tôi xin cam kết rằng, STL sẽ quyết tâm không chuyển nhượng Dự án, không tuyên bố phá sản, mà sẽ thực hiện Dự án đến cùng', ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Sông Đà Thăng Long thừa nhận' Ngậm ngùi' dự án nửa tỷ đô U silk City Trắng tay vì đầu tư dự án U silk City Le lói ánh sáng cuối đường hầm Theo phản ánh của hơn 100 khách hàng Dự án U silk City( Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long( STL) làm chủ đầu tư, dự án U silk City gồm 13 toà nhà từ 25- 50 tầng, khoảng 2.800 căn hộ cao cấp, 4 khối đế và 2 tầng hầm liên thông, có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ quý II/ 2008, theo hợp đồng ký với khách hàng, các toà nhà CT1- 101, CT1- 102, CT1- 103 sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 3/ 2012; các toà nhà còn lại là CT1- 104, CT2- 105, CT3- 106, CT3- 107, CT4- 108 bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2012 và hoàn thiện vào quý III/ 2013. Chủ đầu tư U silk City quyết tâm cùng khách hàng giải cứu dự án này. STL đã thu tiền của khách hàng theo nhiều mức khác nhau, thậm chí có nhiều khách hàng đã đóng 100 giá trị hợp đồng để hưởng phần tặng sàn thương mại. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền cho chủ đầu tư, từ tháng 6/ 2011, khi Dự án mới xong một số hạng mục ban đầu như cọc móng, xây thô được 2- 5 tầng( trừ CT1- 101, CT1- 102, CT1- 103 và CT1- 105) thì đã ngừng thi công, cỏ mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ. Tháng 5/ 2013, STL cùng với Ban đại diện khách hàng các toà nhà CT1- 101, CT1- 102, CT1- 103 đã lên kế hoạch trục vớt U silk City. Một thoả thuận vô tiền khoáng hậu trên thị trường bất động sản đã xảy ra khi khách hàng Dự án U silk City đã thay chủ đầu tư trở thành người kiểm soát dòng tiền đổ vào tiếp tục hoàn thiện Dự án. Theo phương án giải cứu CT1- 105, khách hàng và chủ đầu tư sẽ ký với nhau phụ lục hợp đồng mới, chốt lại tiến độ, thời điểm, giá trị đã đầu tư 35 để ngân hàng có cơ sở vào cuộc giải ngân xây dựng Dự án. Hiện STL đã mời Ngân hàng TMCP Quân đội( MB bank) tài trợ vốn cho Dự án. Hữu Tuấn( Đầu tư BĐS) Chủ đầu tư U silk City bán nhiều dự án trong năm 2016 Xem Thêm>> U silk City, Sông Đà Thăng Long, sai lầm, trục vớt, STL Ý kiến của bạn 0.7007269859314 Giây