Cập nhật: 18: 59 13- 03- 2019 Công trình thi công Cơ sở 2, Bệnh viện Ung bướu TPHCM ngày 13/ 3/ 2019.( ảnh: Đan Như)( Thanh uy tphcm vn)- Ngày 13/ 3, Ban Văn hoá- Xã hội HĐND TP do đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội, HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tiến độ thực hiện dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP( tại Quận 9). Theo báo cáo của Liên danh Công ty Thuận Việt và Era E& C( nhà thầu dự án), Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP là dự án quy mô nhóm A với 1.000 giường. Tổng mức gói thầu là 2.220.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2019. Công trình có tổng diện tích xây dựng 55.594 m 2; tổng diện tích sàn là 119.876 m 2. Đến nay các hạng mục chính của dự án đã hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó, các công việc xây dựng khối phòng khám, khối đế 4 tầng, khối tháp cao tầng A, khối tháp cao tầng B đều đạt 95. Về công tác lắp đặt thiết bị, khối phòng khám đạt 95; khối nhà kỹ thuật đạt 92; khối đế 4 tầng, khối tháp cao tầng A và khối tháp cao tầng B đạt 60 Đại diện nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành công trình và bàn giao theo đúng hợp đồng với nỗ lực cao nhất, trong đó cần sự hỗ trợ của sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn. Tiến độ hoàn thành các hạng mục chính cụ thể là khối phòng khám, hoàn thành ngày 30/ 4/ 2019; các khu vực nội trú còn lại hoàn thành vào 30/ 6/ 2019; tích hợp xây dựng, hệ thống MEP( Hệ thống thông gió và điều hoà không khí; Cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh; Hệ thống điện; Hệ thống báo cháy và chữa cháy) với các gói trang thiết bị y tế của chủ đầu tư vào ngày 30/ 9/ 2019. Báo cáo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế( Chủ đầu tư dự án) cho biết, công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP được khởi công từ 26/ 6/ 2016 theo hình thức hợp đồng PC( Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình). Thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 27/ 10/ 2017 là kết thúc. Tuy nhiên đơn vị thi công chưa thể hoàn thành theo tiến độ hợp đồng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, ngày 15/ 5/ 2018, UBND TP đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư Xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019. Đến nay, tiến độ thi công công trình cơ bản đạt yêu cầu theo Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án của UBND TP. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch, trong đó đẩy nhanh việc cung ứng các trang thiết bị y tế. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế cũng kiến nghị Sở Xây dựng xem xét tham mưu trình UBND TP phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật và dự toán các thiết bị y tế đợt 2 của dự án, ghi vốn dự án san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 7 ha mở rộng dự án cơ sở của Bệnh viện Ung bướu để triển khai thực hiện dự án và đưa vào sử dụng đồng bộ với bệnh viện. Trưởng Ban Văn hoá- xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung phát biểu tại buổi làm việc( ảnh: Đan Như) Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội, HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung ghi nhận những nỗ lực các đơn vị liên quan trong việc thi công xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP. Theo đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung, hiện tại Bệnh viện Ung bướu TP có lượng người đến khám chữa bệnh lớn, bệnh nhân nội trú quá tải, vì vậy việc đưa vào sử dụng Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP rất có ý nghĩa. Mục tiêu hiện nay đặt ra là bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn để phấn đấu đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu sẽ hoàn thành cơ bản trong tháng 6/ 2019 và đến tháng 12/ 2019 chính thức đưa vào hoạt động. Đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung đề nghị, nhà thầu cần lên kế hoạch tiến độ thực hiện công trình từng bước một cách cụ thể; phối hợp chủ đầu tư lắp đặt trang thiết bị đã có. Các sở, ngành của TP liên quan cần hỗ trợ, phối hợp nhà thầu để tháo gỡ vướng mắc hiện nay để dự án được triển khai đúng tiến độ.