Hàng loạt dự án trọng điểm dàn hàng' chậm tiến độ' 2020/ 07/ 10- 11: 43: 14 PM Đẩy nhanh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng để Dự án cao tốc Long Thành Bến Lức( đoạn qua huyện Nhà Bè, TP. HCM). Ảnh: Ngọc Dương. Tính đến cuối tháng 5/ 2020, tiến độ dự án đã chậm 17 63 so với kế hoạch. Đặc biệt, các gói thầu vốn vay ADB có nguy cơ không hoàn thành dự án trước thời hạn kết thúc Hiệp định khung của dự án vào ngày 14/ 12/ 2020, khi đó sẽ không có kinh phí để thi công khối lượng còn lại, Bộ GTVT lo ngại. Tuy nhiên, dự án vẫn còn những khó khăn vướng mắc như: chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện; Hiệp định vay( số 3391- VIE) chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ kết thúc nên việc hoàn tất các thủ tục để gia hạn cần phải rất khẩn trương. Theo yêu cầu của ADB, việc gia hạn Hiệp định vay ADB lần 2 chỉ có thể thực hiện được khi Chính phủ có công thư chính thức đề xuất ADB gia hạn trước ngày 31/ 5/ 2020( 30 ngày trước ngày đóng hiệp định vay). Tương tự, dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận theo hình thức BOT, được quan tâm đặc biệt để nối TP. HCM với vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL song tiến độ cũng không khả quan hơn. Dù các nhà thầu đã tập trung huy động máy móc triển khai thi công ở toàn bộ các gói thầu xây lắp chính( 25/ 36 gói thầu) song đến nay, dự án có tổng mức đầu tư 12.668 tỷ đồng này mới đạt khoảng 40 sản lượng thi công. Điều này nghĩa là dự án đã chậm khoảng 25 theo kế hoạch, và cái đích hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào quý 2 năm sau đang là thách thức rất lớn với liên danh các nhà thầu gồm Công ty đầu tư xây dựng Tuấn Lộc Công ty đầu tư xây dựng BMT Công ty đầu tư cầu đường CII. Trong khi đó, đại dự án cao tốc Bắc Nam phía đông( nhất là 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP) thậm chí chưa thể xác định được ngày về đích trên giấy tờ. Lý do là các dự án đang được Chính phủ kiến nghị chuyển sang đầu tư công và tiến độ phụ thuộc vào thời điểm Quốc hội có nghị quyết chuyển đổi hình thức sang đầu tư công. Bộ GTVT cho biết trường hợp được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này thì dự kiến sẽ phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 6.2020 và phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư khoảng tháng 11/ 2020. Trong khi các dự án cao tốc ì ạch với khâu giải phóng mặt bằng, thi công thì 2 tuyến đường sắt đô thị( metro) của TP. HCM lại đang đau đầu với câu chuyện vốn. Cụ thể, tuyến số 1 Bến Thành Suối Tiên theo kế hoạch phải hoàn thành trong quý 4/ 2021 song riêng phần quan trọng nhất là giải ngân vốn thì từ đầu năm 2020 đến nay chỉ vỏn vẹn đạt 4, tương ứng với khoản tiền 525 3/ 13.202 tỷ đồng( đã bao gồm giải ngân từ nguồn tạm ứng ngân sách TP). Tags: cao tốc Bến Lức- Long Thành chậm tiến độ dự án trọng điểm sân bay Long Thành