Cầu vượt biển dài nhất VN vướng nhiều sai sót kỹ thuật By linh nv/ in Phong Thuỷ/ on Wednesday, 12 Jul 2017 05: 02 PM/ Comments Off on Cầu vượt biển dài nhất VN vướng nhiều sai sót kỹ thuật/ 1368 views Việc rút ngắn tiến độ thi công nhằm mục đích thông xe sớm của cầu Tân Vũ Lạch Huyện, dẫn đến nhiều khiếm khuyết trong chất lượng và an toan giao thong sau này. Hàng loạt lỗi kỹ thuật Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng vừa công bố kết quả kiểm tra tuyến đường ôtô vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện( Hải Phòng). Tại thời điểm kiểm tra, phần cầu chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Tổng khối lượng thi công đến nay của dự án ước đạt 94. Dự kiến, công trình sẽ được thông xe vào cuối tháng 8/ 2017. Nhà thầu đã kiểm tra điều kiện cường độ của các cọc ống thép bị nghiêng và đảm bảo yêu cầu chịu lực, tuy nhiên chưa kiểm toán độ ổn định của mố và sức chịu tải của móng trên sơ đồ cọc nghiêng. Qua công tác kiểm định chất lượng độc lập của Hội đồng cho thấy, một số vị trí mối nối các đốt dầm SBS được làm kín bằng keo Epoxy có hiện tượng bị thấm nước và hiện tại nước đọng trong lòng hộp. Trước đó, giữa tháng 3, theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 2, khối lượng thực hiện công việc của dự án mới chỉ đạt khoảng 92 giá trị hợp đồng, như vậy sau 4 tháng, công trình mới thi công thêm được 2. Dự án cầu Tân Vũ Lạch Huyện khởi công ngày 15/ 5/ 2014, theo kế hoạch, dự án có thời gian thi công 36 tháng. Như vậy tính đến nay, dự án đã vượt quá số lượng thời gian thi công dự tính 2 tháng, trong khi vẫn còn nhiều sai sót kỹ thuật cần phải sửa chữa, khắc phục.