Quy trình làm pháp lý dự án CHÍNH SÁCH 17- 09- 2019 Lượt xem: 39 lượt Quy trình dự án 1/ 500 1: Ký quỹ: 2: Giao đất: 3: Tính và đóng tiền sử dụng đất: 4: Ra sổ. 1: Phê duyệt thiết kế cơ sở: 2: Các văn bản về đấu nối: 3: Thẩm duyệt Thiết kế kỹ thuật: 4: Giấy phép xây dựng: Một số dự án đầy đủ pháp lý Chủ đầu tư phải liên hệ Sở Kế hoạch đầu tư để thực hiện thủ tục ký quỹ cho Dự án. Tiền ký quỹ cũng khoảng 3- 1 tổng mức đầu tư( tính theo từng mức tổng mức đầu tư). Chủ đầu tư nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên Môi trường xin thủ tục giao đất, Sở xử lý hồ sơ, và trình UBND TP ra quyết định giao đất. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ làm thủ tục tính tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào kho bạc. Sở Tài nguyên Môi trường cùng VP Đăng ký đất đai ra sổ đỏ cho Chủ đầu tư. Từ bản vẽ quy hoạch, sẽ triển khai chi tiết thiết kế để đi phê duyệt. Cơ quan phê duyệt là Bộ XD. Thông thường Thiết kế cơ sở nộp vào, xử lý trong khoảng 30 ngày thì cho ra kết quả chấp thuận. Và thường thì Bộ XD cũng không phải hỏi ai hết. Có 3 loại chính là Phòng cháy chữa cháy, Đấu nối giao thông, và Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Từ Thiết kế cơ sở, đi sâu hơn nữa thì đến bước Thiết kế kỹ thuật, và cơ quan thẩm duyệt cũng là Bộ Xây dựng. Giấy phép xây dựng thì Sở Xây dựng cấp dựa trên hồ sơ Thiết kế kỹ thuật của Bộ xây dựng duyệt ở bước 3, nhánh 2. Những pháp lý thuộc nhánh 2 này đa số là thuộc vấn đề kỹ thuật, nên việc xử lý tương đối đơn giản. Chỉ khó mỗi bước 4 là Xin phép xây dựng, bước này tập hợp tất cả các pháp lý từ trước đó của cả nhánh 1 lẫn nhánh 2. Thế nên nếu có Giấy phép xây dựng rồi, thì có thể an tâm rằng các pháp lý đã cơ bản hoàn thành. Update pháp lý dự án B cons Garden/ tin hót đáng được quan tâm l Update và tư vấn pháp lý dự án B cons Garden Hai đại lý phân phối dự án Eco home 3 Vừa qua, chủ đầu tư Capital House đã ký kết và công bố đại lý phân Lợi thế pháp lý của dự án căn hộ Paris Hoàng Kim CHÍNH SÁCH Những công trình dưới biển tại dự án dát vàng Hội An Golden Sea CHÍNH SÁCH On sen Fuji ra mắt dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng quy mô lớn CHÍNH SÁCH Năm đại lý phân phối dự án Imperium Town Nha Trang CHÍNH SÁCH Dự án nhà phố thương mại quy mô đầu tiên tại Bắc Kạn CHÍNH SÁCH Quảng Trị có thêm dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn CHÍNH SÁCH Dự án Metro Star Xa lộ Hà Nội mở đặt chỗ lần 2 CHÍNH SÁCH Gamuda Gardens nhận giải Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam CHÍNH SÁCH Khu tiện ích The Sky Club sang trọng tại dự án The Mar q CHÍNH SÁCH Dự án Western Premier Sapphire Ha Long tầm nhìn hướng vịnh kỳ quan CHÍNH SÁCH Euro terra Capital giới thiệu dự án Art Residences tại Hy Lạp CHÍNH SÁCH BID Group tiếp quản một phần dự án U silk City CHÍNH SÁCH Park City Ha noi ra mắt dự án chung cư mới Park Kia ra CHÍNH SÁCH 300 khách hàng tham dự mở bán dự án Hải Quân Tam Giang CHÍNH SÁCH Dấu ấn phố cổ Hội An trong dự án nghỉ dưỡng hạng sang CHÍNH SÁCH Khu Đông Hà Nội thu hút dự án căn hộ cao cấp nhờ hạ tầng CHÍNH SÁCH Paris Hoàng Kim hưởng lợi từ dự án cầu Thủ Thiêm 2 CHÍNH SÁCH Alpha King chọn thêm đối tác phân phối cho dự án Alpha Hill CHÍNH SÁCH Phú Thọ sắp có dự án nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp CHÍNH SÁCH Cen Land phân phối dự án The Manor Central Park CHÍNH SÁCH Từ khoá: 1/ 500, án, chính, Dự, làm, LÝ, Pháp, pháp lý dự án, Quý, sách, sổ hồng, sổ đỏ, Trinh, Contents Quy trình làm pháp lý dự án CHÍNH SÁCH Quy trình dự án 1/ 500 Bước 1: Bước 2: Bước 3: NHÁNH 1.1: Ký quỹ: 2: Giao đất: 3: Tính và đóng tiền sử dụng đất: 4: Ra sổ. NHÁNH 2.1: Phê duyệt thiết kế cơ sở: 2: Các văn bản về đấu nối: 3: Thẩm duyệt Thiết kế kỹ thuật: 4: Giấy phép xây dựng: Một số...