TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL THÁNG 11/ 2019 Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, HCM Xin cập nhật đến Quý Khách hàng Tiến độ thi công Dự Án The Western Capital đến ngày 22/ 11/ 2019 như sau:+ Phần thân khối B1: hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng thượng thi công xây tường đến tầng 23 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 17 thi công hệ thống MEP đến tầng 15+ Phần thân khối B2: thi công kết cấu sàn tầng 35 thi công tô tường và sơn nước đến tầng 12+ Phần thân khối B3: hoàn thành 100 kết cấu sàn tầng mái thi công xây tường đến tầng thượng thi công tô tường và sơn nước đến tầng 15 thi công ốp lát gạch và chống thấm, thạch cao đến tầng 6 thi công hệ thống MEP đến tầng 20 II/ KHU NHÀ Ở XÃ HỘI:+ Phần thân Khối A1: đã hoàn thành 100 kết cấu sàn tầng thượng thi công xây tường: đến tầng 4+ Phần thân Khối A2: đã hoàn thành 100 kết cấu sàn tầng thượng Hoàn thành sơn nước, MEP Hoàn thành trần và MEP Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý Khách hàng vào tháng tới khi cất nóc toàn bộ công trình.