Thứ ba 03/ 12/ 2019 17: 00 Chiều 3/ 12, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trọng điểm tại khu đô thị mới Thành phố. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND Thành phố. Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố; Khu tái định cư 1 thuộc Dự án khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố; Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh; Trụ sở làm việc Khối các cơ quan, đoàn thể tỉnh; Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn kiểm tra tiến độ thi công đường phía Nam khu đô thị mới. Đến nay, Dự án đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố gói thầu xây lắp số 1 hạng mục thi công cống ngang đường đạt 100; đào, đắp nền đường khối lượng đạt 94 75. Gói thầu xây lắp số 3 bao gồm các hạng mục khối lượng mặt đường đạt 96; vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, hố trồng cây, bó vỉa đảo; dải phân cách đường, hố ga thoát nước mưa, điện chiếu sáng khối lượng thi công đạt 100. Hạng mục các tuyến nhánh, nút giao vuốt nối mở rộng tại Km 5+ 896 52 chưa thi công được do UBND Thành phố đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ thực hiện dự án chậm, chỉ đạt 70 so với kế hoạch do còn một số khó khăn, vướng mắc đoạn nút giao đầu cầu Sông Hiến phải thay toàn bộ nền đất yếu diện tích 3.600 m 2; đoạn từ km 0+ 200 đến km 0+ 500 chưa thi công được đường dân sinh do vướng 2 cột điện 0 4 KV và 3 hộ dân chưa di dời để bàn giao giải phóng mặt bằng. Hiện tại, mái ta luy dương đường phía Nam hai bên đường đoạn đầu cầu Sông Hiến đơn vị thi công đang đào đất nền đường và bạt mái ta luy. Tuy nhiên, do địa chất không ổn định nên chủ đầu tư đã mời chuyên gia xử lý nền đất yếu và bổ sung giải pháp thiết kế ổn định giữ mái ta luy. Ngoài ra, do nguồn vốn bố trí cho dự án thiếu, chưa kịp thời, năm 2019 bố trí trên 29 4 tỷ đồng nhưng đến nay chưa có nguồn thanh toán cho nhà thầu dẫn đến còn nợ khối lượng xây lắp hoàn thành trên 65 4 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án tái định cư 1 Sông Hiến. Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh đến nay đã hoàn thành cọc, móng, bê tông dầm sàn tầng mái trục; hoàn thành xây dựng tầng 1, 2. Đơn vị thi công đang tiến hành gia công lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 8; xây tường tầng 3, gia công lắp dựng cốp pha, bê tông cầu thang bộ; khối lượng thi công đạt 36 23. Dự kiến đến ngày 31/ 12/ 2019 thực hiện đạt 57 37 giá trị hợp đồng. Tiến độ điều chỉnh ngày 29/ 6/ 2019 thực hiện đến nay chậm khoảng 5 ngày, nguyên nhân do nhân lực chưa đáp ứng, quá trình thi công có điều chỉnh thiết kế. Trụ sở làm việc Khối các cơ quan, đoàn thể tỉnh đến nay đã hoàn hoàn thành công tác móng, thân, công tác xây từng tầng hầm, tường tầng 1 đến tầng 7, trát tường ngoài nhà 50, trát tường trong nhà tầng 1, 2 được 70, lắp đặt dựng thang máng cáp điện tầng 5. Khối lượng thi công đạt 56 42, dự kiến đến ngày 31/ 12/ 2019 thực hiện đạt khoảng 70 53 giá trị hợp đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành Dự án đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố, Dự án trụ sở làm việc Khối các cơ quan, đoàn thể tỉnh; trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh trong năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố, Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh, trụ sở làm việc Khối các cơ quan, đoàn thể tỉnh, Dự án tái định cư 1 phường Sông Hiến. Tỉnh tiếp tục bố trí nguồn vốn để thanh toán cho các nhà thầu hoàn thành khối lượng trong năm 2019. UBND Thành phố, các sở, ngành cần nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mở rộng chợ, bãi đỗ xe Khu tái định cư 1 thuộc Dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố; UBND Thành phố có phương án di dời một số phòng học của Trường Tiểu học Sông Hiến I, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Khu tái định cư 1.