人勤春来早。2月23日，京雄高速SG2标路面摊铺现场，3个水稳摊铺作业面和3个沥青摊铺作业面正在紧张有序施工；SG5标白沟河特大桥施工现场，300余名工人也正进行钢箱梁栓钉及护栏底座焊接等施工。  京雄高速SG6标正在进行中面层摊铺作业。 节后，京雄高速按照河北高速集团的要求，正以决战的姿态、冲刺的速度，全力以赴加快工程建设。目前，该项目路面工程正在进行沥青底面层、下面层及中面层施工；桥涵工程正在进行混凝土护栏和桥面铺装施工，并对部分桥面铺装进行精铣刨。截至2月24日，全线路基工程已完成95%，桥涵工程已完成95.7%，路面工程已完成62.1%，房建工程已完成45%。  京雄高速SG3标崔家沟大桥湿接头、湿接缝钢筋绑扎施工作业。 5500余人大会战分秒必争保工期 为了保进度、稳生产，京雄高速在春节期间与各施工队伍签订《补充协议》和《承诺书》，预留了足够的骨干作业队伍和施工人员，表单化、时序化做好工程量分解，施工没停止，工期没耽搁。春节7天共计完成投资3451万元。 节后京雄筹建处按照复工计划和施工方案，迅速推动复工建设，向复工人员逐一致电核实进场时间，并建立进场人员奖励机制，采取“点对点”“一站式”以整建制的方式进场施工。人员返岗情况、工程进展情况执行日报制度，做到了心中有数、精准掌握。 目前，全线主体、房建、机电、交安工程已经全部展开施工作业，共计在岗人员5538人，其中管理人员1354人，施工人员4184人，全体参建人员树立“分秒必争”的意识，挑灯夜战抓建设，加班加点保工期。  京雄高速SG3标崔家沟大桥湿接头、湿接缝钢筋绑扎施工作业。 与时间赛跑苦干实干加油干 要确保5月底前建成通车，时间非常紧迫!京雄高速筹建处按照高速集团“决战三月、决胜四月”的部署，实行专班运作、督办管理模式，将具体工作按科室、按节点分配，每天统计工程进展，每周通报工作情况，与时间赛跑，向目标奋进。 京雄筹建处工程科主要负责人高海波介绍，目前全线原材料储备充足，机械设备进场982台套。针对工作量较大的路面工程，增加了沥青拌和站和沥青摊铺设备，相应增加人员及碾压设备，增开工作面，延长作业时间，改流水作业为平行作业，实现24小时不停工。  京雄高速SG2标新中街中桥K26+489段混凝土浇筑。 匠心筑精品快工也要出细活 “京雄高速是服务千年大计、国家大事的工程，工期再紧也要保证质量，绝不能萝卜快了不洗泥……”决战决胜时刻，京雄高速SG5标项目总工程师秦立鹏头脑异常清醒。  京雄高速SG5标白沟河特大桥施工现场。 在桥面铺装施工中，SG5标白沟河特大桥使用超高性能混凝土（UHPC）进行桥面铺装，与传统混凝土相比，具备轻质高强、安全耐久等优点，可有效延长结构寿命。目前6台UHPC拌和设备、3套摊铺设备已进场，正在进行安装调试。待气温满足施工要求时，即可开展大规模作业。为保证沥青路面摊铺质量，SG6标采取“货比多家”的方式，确保级配碎石及原油质量，并做好沥青混合料的温度保障，每天提前对机械进行预热，确保出料温度控制在160至170摄氏度，并安排专人负责监督沥青路面的碾压遍数，保证摊铺质量。 中智云汇
2021年乡村振兴补贴项目申报指南 1.农民合作社示范社项目申报 申报时间：1-6月 申报口径：农业农村部农村经济体制与经营管理司申报范围：省级示范社 2.耕地保护与质量提升补助项目申报 申报时间：3月前 申报口径：农业农村部发展计划司 申报范围：耕地质量提升综合技术 3.水产品苗种繁育及养殖示范场项目申报 申报时间：2-6月 申报口径：农业农村部、国家农业综合开发办公室 申报范围：水产苗种繁育基地及健康养殖示范场 4.秸秆养畜项目申报 申报时间：2-6月 申报口径：农业农村部、国家农业综合开发办公室 申报范围：牛、肉、羊优势产业 5.基层农技推广体系改革与建设补助项目申报 申报时间：2-3月申报口径：农业农村部财务司 申报范围：农技推广 6.现代农业产业园项目申报 申报时间：3-4月 申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：优势特色产业引领区、现代技术与装备集成区、一二三产业融合发展区、新型经营主体创业创新孵化区、现代农业示范核心区 7.粮棉油糖高产创建项目申报 申报时间：3-5月 申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：粮棉油糖高产创建、菜果茶标准化创建 8.农机购置补贴项目申报 申报时间：3-5月申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：以绿色生态为导向的相关试点 9.农业资源及生态保护补助项目申报 申报时间：3-5月 申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：耕地质量提升、草原禁牧补助、草原生态修复治理、渔业资源保护等支出 10.农业生产救灾资金项目申报 申报时间：3-5月 申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：小麦“一喷三防”、草原鼠害防治、边境草原防火隔离带 11.农业生产全程社会化服务项目申报 申报时间：4-12月 申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：粮、棉、油、糖等主要农产品生产全程社会化服务 12.测土配方施肥补助项目申报 申报时间：4月左右 申报口径：农业农村部、财政部 申报范围：测土配方肥补助 13.农产品产地初加工补助项目申报 申报时间：4月左右申报口径：农业农村部财务司 申报范围：马铃薯贮藏窖、果蔬保鲜库和烘干设施 14.田园综合体建设项目申报 申报时间：5-6月 申报口径：农业农村部 申报范围：生产体系、产业体系、经营体系、生态体系、服务体系、运行体系等六大支撑体系 15.国家农业全产业链开发创新示范区项目申报 申报时间：6-7月 申报口径：农业农村部办公厅、国家农业综合开发办公室 申报范围：国家现代农业示范区或农业综合开发现代农业园区试点项目所在县（市、区） 16.国家农业综合开发产业化发展项目申报 申报时间：6-7月 申报口径：国家农业综合开发办公室 申报范围：专业大户、家庭农场、农民合作社和涉农企业 17.现代青年农场主计划项目申报 申报时间：6-8月 申报口径：农业农村部科技教育司 申报范围：现代青年农场主培育 18.产城融合示范区项目 申报申报时间：7-8月 申报口径：国家发展改革委员会 申报范围：现代农业产业园项目 19.农业部主食加工业示范企业申报 申报时间：7-9月 申报口径：农业农村部办公厅 申报范围：以农产品为原料的主食加工企业 20.新型职业农民培育项目申报 申报时间：7-8月 申报口径：农业农村部办公厅 申报范围：新型农业经营主体 21.国家农业综合开发产业融合项目申报 申报时间：7-10月 申报口径：农业农村部、国家农业综合开发办公室 申报范围：产业融合、土地托管、有机肥和低残农药、农膜项目 22.“全国杰出农村实用人才”资助项目申报 申报时间：8-10月 申报口径：中国农学会申报范围：种养大户、家庭农场主、科技示范户、农民合作社骨干、大学生村官、基层组织负责人和返乡创业者等 23.农业综合开发林业示范项目申报 申报时间：8月-12月 申报口径：国家林业和草原局、国家农业综合开发办公室 申报范围：木本油料、国家储备林、林下经济、区域特色经济林等林业示范项目 24.国家农业综合开发项目申报 申报时间：8-12月 申报口径：农业农村部、国家农业综合开发办公室 申报范围：农作物良种生产及加工基地、园艺类良种繁育及生产示范基地、果茶育繁推一体化种苗基地试点、畜禽良种繁育项目 25.区域生态循环农业示范项目申报 申报时间：8-12月 申报口径：农业农村部、国家农业综合开发办公室 申报范围：农副资源收贮、农副资源饲料化加工、种养结合农田消纳基地、畜禽养殖废弃物处理、秸秆综合利用、其他符合的建设内容 26.国家级稻渔综合种养示范区项目申报 申报时间：9-12月 申报口径：农业农村部、国家农业综合开发办公室 申报范围：稻田、冬闲田资源丰富的稻渔综合种养优势区域 27.农民工等人员返乡创业行动计划申报 申报时间：12月31日前 申报口径：农业农村部等五部委 申报范围：落实定向减税和普遍性降费政策、落实农业农村产业扶持政策、加强新政策创设 28.农业综合开发存量资金土地治理项目申报 申报时间：2022年3月前 申报口径：国家农业综合开发办公室 申报范围：高标准农田建设、生态综合治理、中型灌区节水配套改造 29.现代种业提升工程农作物种子项目申报 申报时间：2022年1月前 申报口径：农业农村部 申报范围：种质资源保护利用、育种创新基地、品种测试、制（繁）种基地 （本文来源：农业行业观察） 了解更多活动详情 平台客服 小土豆 平台客服 蒲公英