关于拟优化湘潭市城区公交线网的公示 随着湘潭市城区的不断建设发展和市民生活水平的日益提高，人们对物质生活和出行需求质量越来越高，为提升城区公交应求所需，减少公交线路重复率、增加线网覆盖面，方便市民出行。经前期广泛征求意见并实地勘察，湘潭交通发展集团有限公司拟新增和优化公交线路20条，其中新增线路6条：旅游5号专线半边街至万楼、旅游6号专线软件学院北门至昭山、快线k23路火车站至县电力局、39路东坪镇至江边村、20路东坪镇至贵竹路口、42路板塘城铁站至湘潭北站；优化公交线路14条（原8、10、15、18、21、35、101、102、107、116、117、118、126、104路）；合并线路1条（31路）。  即日起至2月28日，将向社会公示(详情可见湘潭交通发展集团有限公司官网网址或公众号）：
春节期间，西安经开区经发集团共有1600余名工人坚守岗位、就地过年，央视《新闻直播间》也为西安市儿童医院经开院区项目工地的一线建设者们点赞。其实，除了儿童医院项目外，经发集团更有十四运电力改造提升、经开七小、经开五中等多个项目的建设者们积极保障工程建设，使出“牛劲”大展宏图，共同拿出了一份诚意满满的春节成绩单。 十四运电力改造提升项目 十四运电力改造提升项目进度再提速，仅节日期间完成4米盾构区间段共计掘进拼装完成220环，共计264米；6米盾构区间共计掘进拼装完成165环，共计247.5米；目前全线16台盾构机均已下井组装完成，其中12台已正常始发，剩余4台将于近期始发。  学校建设项目 经开七小、经开五中项目作为市级重点项目，为保障今年下半年顺利投运，春节期间仍卯足干劲统筹推进中。目前，经开七小项目1、3、5#楼砌体完成20%，东侧车库顶板防水完成60%。经开五中项目2栋教学楼及1栋综合楼均完成1层主体结构建设。两所学校将于本月底全面封顶。 经开二小提升改造项目完成新建教学综合楼基础筏板施工；经开四小项目二期项目完成综合楼BC座砌体施工及新增车库灰土、垫层、防水及保护层施工；宏景小学项目完成地辐热垫层施工、风雨操场结构施工；第八保育院项目室外管网、活动单元楼地下室回填及地下室机房改造工作已进入收尾阶段。 医院建设项目 红会高铁新城院区项目、儿童医院经开院区项目体量大、工期紧、作业面广，春节期间，红会、儿童两所医院在原施工计划基础上继续抢抓工期，总砌筑面积达24000㎡。目前，儿童医院项目正在进行门诊楼二层，急诊楼、体检中心三层施工，计划于7月完成一期主体封顶。  迎十四运道路改造及绿化提升项目 元朔路及元凤二路改造稳步推进中，元凤二路拆除道牙、安装乙式直线道牙、路灯沟槽开挖、下管回填等工作均在有序推进中。元朔路拆除道牙、路灯沟槽开挖、下管回填工作即将进入尾声。 此外，开成路及开元路共铺设沥青混凝土超16000平方米，升井201座，完成102个无障碍坡道建设，迎十四运提升改造和新建绿化工程施工正全面扎实开展。 城市运动公园提升改造项目 节日期间，城市运动公园园路及足球场竹木板安装完成450㎡，公园照明、智慧灯杆改造完成沟槽开挖及回填800m、线管敷设2400m，轮滑广场、桂花广场、篮球场及其他基础设施的改造提升也在紧张有序的推进中，计划于三月底完成改造。