서울대공원 종보전지구 환경개선공사 실시설계 용역 (최종보고)
「서울대공원 종보전지구 환경개선공사 실시설계용역」 최종 보고회 개최(실시설계완료)
2 최종보고내용
종보전지구 동물사 배치 및 규모, 기존건물 리모델링 등 실시설계 완료
○ 들소사 사무실, 종보전 교육관 리모델링 적정성 여부
○ 각 동물사 배치 및 시설 설치의 적정성 여부
○ 기반시설 (상·하수도,전기,통신) 일제 정비 
○ 총 사업비 및 2021년 확보 예산 대비 1차공사 추진 계획 적정성 여부향후 추진계획
○ 2021. 3. ~ 5. 개발제한구역 관리계획 및 공원조성계획 변경 인허가 추진
○ 2021. 4. 계약심사 의뢰 및 공사발주 (총차 및 1차) 
○ 2021. 5.~ 12. 1단계 공사 추진
○ 2022. 1.~ 5. 2단계 공사 추진
○ 2022. 6. 시험방사 및 공사완료 예정 
3 그간추진경위
2020. 9. 28. 착수보고회 개최 (대공원장)
2020.11. 18. 추진사항 및 중간보고회 개최 (대공원장)
2021. 2. 23. 진행사항 보고 (대공원장)
실무회의 총31회 추진 ┏ 일 시 : ‘20. 8. 18. ~ ’21. 3. 27. / 장소 : 관리부 및 동물원회의실 등┗ 참석자 : 분야별 용역감독 및 동물원 사육사, 종보전연구실 담당주무관 등 
2021. 3. 16. 과천시 협의 (인허가 관련 협의)
2021. 3. 25. 경기도청 협의 (인허가 관련 협의)
4 회의개요
일시 : 2021. 3. 30.(화) 10:00~11:00
장소 : 관리부 회의실
참석 대상
○ 대공원 : 대공원장,동물원장,전략기획실장,총무과장,시설과장,조경과장,동물기획과장, 종보전연구실장 외 관계자 다수
○ 용역업체 : ********************************** ***** ********** ********** **************
서울대공원 종보전지구 환경개선공사 실시설계용역에서 시험방사 및 공사완료 예정인 날은 언제야 언제가 서울대공원 종보전지구 환경개선공사 실시설계용역에서 시험방사와 공사완료 예상인 날이니