벤처촉진지구 지정 타당성 검토용역 중간보고회 개최계획
- 세제혜택 등 제도적지원 보완을 통한 강남스타트업 밸리 활성화 - 벤처촉진지구 지정 타당성 검토용역 중간보고회 개최계획
Ⅱ 용역 개요
 용역명 : 역삼로 일대 벤처기업육성촉진지구 지정을 위한 타당성 검토 용역
 과업기간 : 2021. 2. ~ 5. 31. ※ 2021. 6월 중순으로 과업기간 연장 예정(사유 : 현장조사 소요시간 연장)
 과업내용
❍ 벤처촉진지구 지정 추진을 위한 관련 현황조사 및 최적구역 설정
· 역삼로 일대 벤처기업, 연구소, 인프라 등 기반시설 현황 조사 · 벤처촉진지구 구역 설정(벤처기업 집적도 등 지정요건 충족하는 최적 구역 설정)
❍ 벤처촉진지구 지정 육성 방안 수립
· 강남구 및 유관기관(팁스타운, 마루180, 포스코 등) 지원정책 수렴 반영
· 역삼로 등 주변 주민, 스타트업 관계자 의견 수렴 반영(설문조사 등)
 소요예산 : 총38,489천원
 추진경과
❍ 2021. 2. 15. ~ 4. 23. 기초 통계자료 수집·분석
- 벤처확인시스템, 중소기업현황정보시스템, KED(한국기업데이터) 활용 기초자료 수립
❍ 2021. 3. 22. ~ 4. 23. 현장 조사(역사로 일대 기업체 전수 조사)
- 기초자료 데이터를 베이스로 현장 확인, 누락·부족한 데이터 보완
❍ 2021. 3. 22. ~ 4. 30. 기업체 인터뷰 및 설문조사(현장 방문 및 온라인 설문병행)
- 기업현황 및 역삼로 창업가거리 입지 선호 사유, 선호하는 창업지원기관 등 설문조사
❍ 2021. 5. 1. ~ 5. 18. 조사결과 분석 및 최적구역 검토안 설정
벤처기업육성촉진지구 지정을 위한 타당성 검토 용역에 소요되는 예산은 총 얼마야