경복궁 2차 복원사업 계획, 규모는 줄이고 기간은 늘린다
경복궁 2차 복원사업 계획, 규모는 줄이고 기간은 늘린다<br>경복궁 2차 복원 세부계획(조정 전)<br>1 단계별 사업 계획<br>ㅇ 총 사업 기간: 2011~2030(20개년)<br>ㅇ 총 사업 예산: 5,400억원, 254동 건물복원, 102동 초석복원 <table><tbody><tr><td colspan='2'>사업순서</td><td colspan='2'>사업내용</td></tr><tr><td rowspan='2'>1 단계궁중생활 권역 복원</td><td rowspan='2'>소주방 및 흥복전 권역 등(2011년～2016년)</td><td>복원내용(건물 56동)</td><td> 소주방 영역: 내․외소주방 등 18동 흥복전 영역: 흥복전, 영훈당, 다경합 등 31동 자미당․인지당 영역: 자미당, 인지당 등 7동</td></tr><tr><td>소요예산</td><td> 약 1,038억 5천만원</td></tr><tr><td rowspan='2'>2 단계궁중통치권역 복원</td><td rowspan='2'>궐내각사 권역 등(2013년～2020년)</td><td>복원내용(건물 66동)</td><td> 영추문 영역: 영추문 및 수문장청 복원 수정전 영역: 수정전 행각 등 14동 궐내각사 영역: 선전관청, 빈청, 정원 등 50동 경회루 남측 및 서측 담장 복원 어구 복원 및 주변 정비 기단, 초석 복원: 국별장직소 등 9동 </td></tr><tr><td>소요예산</td><td> 약 1,201억 3천만원</td></tr><tr><td rowspan='2'>3 단계제왕교육권역 복원</td><td rowspan='2'>동궁 권역 등(2019년～2022년)</td><td>복원내용(건물 21동)</td><td> 동궁영역: 춘방, 계방, 계조당 등 19동 건춘문영역: 수문장청 등 2동 복원 기단, 초석복원: 별감방 등 5동 훼손된 근정전, 흥례문 행각 내부 원형 복원</td></tr><tr><td>소요예산</td><td> 약 651억 9천만원</td></tr><tr><td rowspan='2'>4 단계궁중의례권역 복원</td><td rowspan='2'>혼전 권역(2021년～2025년)</td><td>복원내용(건물 42동)</td><td> 문경전 및 회안전 영역: 문경전, 회안전 등 29동 보현당 영역: 보현당, 각감청 등 9동 신무문 영역: 수문장청 등 3동, 측간 1동 기단, 초석복원: 회안전 수궁 1동</td></tr><tr><td>소요예산</td><td> 약 759억 5천만원</td></tr><tr><td rowspan='2'>5 단계궁중의례 권역 복원</td><td rowspan='2'>선원전 권역(2022년～2027년)</td><td>복원내용(건물 45동)</td><td> 선원전 영역: 국립민속박물관 철거, 선원전 등 10동 만경전 및 만화당 영역: 만경전 등 20동 상궁 및 나인처소 영역: 제수합 행각 등 15동 기단, 초석복원: 영보당 등 73동</td></tr><tr><td>소요예산</td><td> 약 1,163억 7천만원</td></tr><tr><td rowspan='2'>6 단계궁중군사권역 복원</td><td rowspan='2'>군사관청 및 내사복 권역(2026년～2030년)</td><td>복원내용(건물 24동)</td><td> 오위도총부 영역: 오위도총부, 상의원 등 10동 내사복 영역: 내사복 등 13동 복원 서십자각 영역: 서십자각 1동, 궁장복원 기단, 초석복원: 별군직청 등 14동 고궁박물관 철거 또는 리모델링</td></tr><tr><td>소요예산</td><td> 약 580억 5천만원</td></tr></tbody></table>
약 얼마의 예산이 경복궁 2차 세부계획에 따른 1 단계궁중생활권 권역 복원 사업에 사용되니