연희동주민센터 공간개선 리모델링 설계용역 준공기한 연기시행
제목 연희동주민센터 공간개선 리모델링 설계용역 준공기한 연기시행
1. 자치행정과-4860(2021. 3. 10.)호 및 8403(2021. 4. 29.)호와 관련입니다.
2. 연희동주민센터 3층 등 공간개선 리모델링을 위한 설계용역의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.
가. 용역명 : 연희동주민센터 공간개선 리모델링 설계용역
나. 계약기간 : 2021. 3. 15. ~ 5. 1.(착수일 : 2021. 3. 18.)
다. 계약금액 : 금14,800,000원(금일천사백팔십만원)
라. 계약업체 : **********************************
마. 준공기한 변경내용 : (당초)2021. 5. 1. → (변경) 2021. 5. 31.
바. 연기사유 : 시스템에어컨 설치 물량 증가, 화장실 시설개선 추가 등 설계물량 증가 사항을 반영하기 위해 준공기한 연기
사. 연기귀책 : 서대문구청장(지체상금 미부과) 

얼마가 연희동주민센터 공간개설 리모델링 사업의 계약금으로 투입되지