세종대로 사람숲길 인수인계 및 관리계획
세종대로 사람숲길 인수인계 및 관리계획
Ⅰ 공사 개요
 위치 : 세종대로(세종대로 사거리 ~ 서울역 교차로) 1.55㎞
 공사내용 : 가로숲 조성, 자전거도로 및 편의시설 설치 등
 공사기간 : 2020. 7. ~ 2021. 5.(11개월)
 사업비(조경) : 55억원(공사 49, 설계 2, 감리 4)
 추진체계 : 도시교통실(주관), 도기본(설계,공사), 푸른도시국(자문,관리)
Ⅱ 기본 방향
 공사부서 및 관리부서의 긴밀한 협의를 통해 원활한 인수인계 추진
 국가상징대로 위상에 걸맞는 최고 수준의 집중관리 추진
 적기에 관리인력 충원 및 예산 확보를 통한 효율적 관리
Ⅲ 인수 인계 계획
 인수인계 기간 : 2021. 5. 1 ~ 5. 31 (예정)
○ 서울시 가로수 조성 및 관리조례 개정(2021.7월 예정) 이전에 사람숲길 인수인계를 통해 효율적 유지관리 도모
 인수인계 내용
○ 도시기반시설본부(조경시설과) → 중부공원녹지사업소(녹지관리과)
- 구간 : 세종대로 사거리 ~ 서울역 사거리(1.5km)
- 대상 : 신규 조성 가로수 및 녹지시설 등
- 인수인계 서류 : 설계 및 공사 자료 일체, 관리 매뉴얼 등
○ 중구청(공원녹지과) → 중부공원녹지사업소(녹지관리과)
- 구간 : 시청 교차로 ~ 서울역 사거리
- 대상 : 기존 가로수 및 녹지시설 등
- 인수인계 서류 : 가로수 및 시설 관리현황 자료
 인수인계 방법
○ 사람숲길 공사 준공 전 도기본과 사전 합동점검 실시
○ 합동 점검시 보완사항에 대하여 조치 완료 후 인수인계 추진
○ 사람숲길 설계도면, 관리 매뉴얼 등 공사 관련 서류에 대한 인수인계 철저
세종대로 사람숲길 공사를 어떻게 인수인계 할까