영동대로 지하공간 복합개발사업지하안전영향평가 협의 결과 및 용역 준공 보고
영동대로 지하공간 복합개발사업
지하안전영향평가 협의 결과 및 용역 준공 보고
 관련 근거
○ 지하안전관리에 관한 특별법 제14조 및 같은 법 시행령 제13조
- 대상 : 굴착깊이가 20m 이상인 굴착공사를 수반하는 사업
 용역 개요
○ 용역명 : 강남권 광역복합환승센터 지하안전영향평가용역
○ 과업구간 : 삼성역 사거리(2호선 삼성역)~코엑스 사거리(9호선 봉은사역) 1Km
○ 용역사 : ㈜대한콘설탄트 대표 이영민
○ 용역기간 : 2018. 5. 10.~2021. 3. 30.
○ 용역비 : 금151,320,500원
 추진 현황
○ 2018.04.04. : 지하안전영향평가 용역 시행계획 수립
○ 2018.05.10. : 지하안전영향평가 용역 착수
○ 2019.05.03. : 지하안전영향평가 용역 1차 준공연기(2019.5.9.→2019.12.30.)
○ 2020.07.09. : 지하안전영향평가서 제출(서울시→서울국토청)
○ 2020.07.16. : 지하안전영향평가서 제출 회신(서울국토청→서울시)
○ 2020.08.~09.: 국토교통부(서울국토청) 방문 협의
○ 2020.10.27. : 지하안전영향평가서 보완 요청(서울국토청→서울시)
○ 2021.01.27. : 지하안전영향평가서 보완 제출(서울시→서울국토청)
○ 2021.03.05. : 지하안전영향평가 협의결과 통보(서울국토청→서울시)
○ 2021.03.17. : 지하안전영향평가 협의결과 간담회(도기본,실시설계적격자,용역사) 
(실시설계적격자 : 실시설계시 서울국토청 협의의견 반영계획)

얼마의 용역비가 영동대로 지하공간 복합개발사업에 들어