보건소 냉난방기 교체 공사 안내
제목 보건소 냉난방기 교체 공사 안내
보건소 냉난방기 교체 공사 일정을 아래와 같이 안내하오니 서무주임들은 전직원 공람해 주시기 바라며, 특히 별도의 사무실에 근무하는 직원들에게 빠짐없이 안내해 주시기 바랍니다.
 1. 공사기간: 2021. 5. 7.(금) ~ 6. 6.(일) 5주
 2. 세부일정
 ○ 5. 7. ~ 9. 냉난방기 철거 및 배관작업
 ○ 5. 14.~16. 냉난방기 실내기 교체
 ○ 5. 21.~23. 각 층 배관수정 및 2층 복도작업
 ○ 5. 28.~30. 냉매교체 및 시운전
 ○ 6. 4. ~ 6. 마감작업
 3. 협조사항
 ○ 각 사무실 열쇠는 당직실 구비 또는 청사담당에게 사본 제출
 ○ 책상 위 물품은 최대한 정리하고 개인소지품 보관 철저(업체 비닐보양 예정)
 ○ 파손이 우려되는 장비는 주의요망 안내문 부착
 ○ 비산먼지 제거를 위한 사무실 환기 철저
보건소 냉난방기 교체 공사 계획 중 어떤 작업이 2021년 5월 14일부터 16일까지 시행되지