「새로운 광화문광장 조성사업」수목식재 전문가 자문단 구성 및 운영계획
「새로운 광화문광장 조성사업」수목식재 전문가 자문단 구성 및 운영계획
Ⅰ 추진 개요
 추진근거
○ 광화문광장 및 세종대로 사람숲길 조성사업 공정점검 회의결과
(2021. 3.12.) - 수목식재 계획(안) 보고 관련
 사업개요
○ 위치 : 종로구 세종로 1-67, 1-68 일대
○ 규모 : 65,342㎡(광장 34,600㎡, 동측 도로 30,742㎡)
○ 총사업비 : 372억원(시설비 347억, 감리비 24억 등)
○ 공사기간 : 2020. 11. ~2022.02(문화재청 월대복원 2023.12월까지)
○ 시공/감리 : ㈜신성종합조경 외 4개사 / (주)제일ENG외 3개사
 그간 추진실적
《 1. 수목 수급현황 》
○ 조사기간 : 2020.6.~2021. 3월 완료(2021.4.~11. 수목식재)
○ 검수장소 : 전국 21개소(여주, 완주, 강릉, 강화도 등)
○ 조사자 : 서울시, 설계사, 시공사, 감리단 합동검수
○ 검수결과 : 느티나무 등 24종 273주 검수(큰 나무 82%, 계약 진행중)
《 2. 외부 전문가 자문실시 》
○ 2020.11.03 : 세종로공원 대형목 이식목 도복 사고 발생
○ 2020.11.12 : 대형목 이식 관련 외부 전문가 자문회의(광화문 추진단)
- 정부청사 앞 은행나무 노거수 생육 진단 및 수목식재, 이식 자문
○ 2021.02.19. : 대형목 이식 관련 외부 전문가 자문(2차)
- 가로수 심의결과(’21.2.9 푸도국) “수목 전문가 기술자문 필요 의견”
《 3. 수목 이식작업》
○ 2021.02.20 : 동측도로 가로수 이식 완료(은행나무 35주, 느티나무 2주)
○ 2021.03.22 : 난지물재생센터 대형목 굴취 및 이식작업
- 느티나무 12, 팽나무 10주, 회화나무 3주
○ 2021.03.24 : 문화재발굴조사 구간내 가로수 굴취 및 이식작업 중

세종로공원에서 대형목 이식목의 도복 사고가 발생한 날짜가 언제야