암사그린웨이 조성공사 설계변경 내역검토 회신
제목 암사그린웨이 조성공사 설계변경 내역검토 회신<br>1.기반시설과-507(21.1.21),건설사업-21-419(2020-419(2021.5.18)호와 관련하여 제출된 설계변경 내역 검토하고 아래와 같이 회신하오니 재협의 하여 주시기 바랍니다.<br>▢ 검토 및 회신내역 <table><tbody><tr><td colspan='2' rowspan='2'>구분</td><td colspan='2'>단가적용</td><td rowspan='2'>비고</td></tr><tr><td>시공사작성⇒감리단 검토</td><td>회신</td></tr><tr><td rowspan='2'>보완설계</td><td>표준시장단가</td><td>설계의 100% 적용</td><td>검토대로승인(공사계약일반조건20조3항)</td><td rowspan='2'>기반시설과-507(21.1.21)</td></tr><tr><td>표준시장단가외</td><td>설계의 100%적용</td><td>낙찰율적용 재협의필요</td></tr><tr><td colspan='2'>가설울타리 수량변경</td><td>협의율적용(90%)</td><td>검토대로 승인</td><td>기반시설과-4114(20.10.27)</td></tr><tr><td colspan='2'>교통정보시스템이설</td><td>협의율적용(90%)</td><td>검토대로 승인</td><td>기반시설과-5412(20.12.29)</td></tr><tr><td colspan='2'>토취장선정</td><td>낙찰율적용(79.999%)</td><td>검토대로 승인</td><td>기반시설과-5463(20.12.30</td></tr><tr><td colspan='2'>가로등이설 및 임시등설치</td><td>협의율적용(90%)</td><td>검토대로승인</td><td>기반시설과-1841(20.3.19)</td></tr></tbody></table>
암사그린웨이 조성공사의 보안 설계에 대한 신규 단가 이용으로 돌아온 답신은 뭐야