지급자재 수량변경 검토 보고
지급자재 수량변경 검토 보고
(서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) LED경관조명기구(A4) 구매)
Ⅲ. 수량변경 및 계약금액 조정 검토
❍ 수량변경 사유
- 조경 평면계획이 변경에 따라 수변공원 북측 주동선의 중앙분리대가 제외되었으며,
- 그에 따라 관리청(동부공원녹지사업소)의 양방향 공원등 설치 필요성 재검토 요청. 
❍ 검토의견
- 관리청(동부공원녹지사업소)의 의견사항 검토 결과, 중앙분리대가 제외됨에 따라 보행로 가운데에 양등형 조명을 설치할 경우 보행 동선에 간섭되어 공원 이용객의 불편사항이 발생하므로, 양등형 조명을 제외하고 보행동선 바깥으로 1등용 조명 등 계획을 변경하는 것이 적정하다고 판단 됨.
❍ 수량변경 내용
- 수변공원 남측 경관조명기구 20개 기 납품 및 설치 완료.
- 수변공원 북측 경관조명기구 45개 수량 감소
- 잔여 납품수량 : 1개 (위례지구 내 광장5)
❍ 지급자재 수량변경에 따른 계약금액 조정 검토
- 수량 증감에 따른 적용단가 : 계약단가 적용
- 계약금액 조정 합의서 : 붙임 참조.

서울 위례지구 수변공원 경관조명기구 수량이 변경된 사유는 무엇이 변경되었기 때문이니