서대문보훈회관 BF인증 용역계약 준공기한 연장 계획
- 서대문보훈회관 BF인증- 준공기한 연장계획
Ⅰ 관련근거
▢ 서대문구 보훈회관 BF본인증 용역 연장 요청 건(에코다-2021-03-04)
Ⅱ 용역개요
▢ 용역명 : 서대문 보훈회관 BF인증 용역 계약
▢ 위치 : 서울특별시 서대문구 연희동 107-6
▢ 규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 892.48㎡, 철근콘크리트구조
▢ 계약자 : ㈜에코다
Ⅲ 용역기간 연장 사유
▢ 심사일정 및 협의기간 변경에 따른 용역 기간 연장
▢ 용역기간 조정
○ 당초 : 2020-10-29 ~ 2021-03-27
○ 변경 : 2020-10-29 ~ 2021-06-30
▢ 귀책소재 : 서대문구청
▢ 지체상금 부과 여부 : 미부과
Ⅳ 검토의견
▢ 발주부서 검토의견
○ BF본인증 심사 및 협의 기간 조정등에 따른 계약기간 연기는 타당하다고 사료됨
서대문 보훈회관 공사는 어떤 방식으로 계약했지