중계본동 주택재개발정비사업 영향평가 용역 준공 및 준공검사 결과 보고
제목 중계본동 주택재개발정비사업 영향평가 용역 준공 및 준공검사 결과 보고
중계본동 주택재개발정비사업 영향평가 용역과 관련하여 용역 준공 및 준공검사 결과를 아래와 같이 보고드립니다.
□ 용역개요
○ 용역명 : 중계본동 주택재개발정비사업 영향평가 용역
○ 계약자 : ㈜도화엔지니어링 ***
○ 계약기간 : 2018.10.05.~2021.03.31
○ 계약금액 : 619,500,000(원)
□ 추진경위
< 환경영향평가 >
○ 2019.06.25 : 소규모환경영향평가 대상 여부 질의(SH→환경부)
○ 2019.07.12 : 소규모환경영향평가 대상 답변(환경부→SH)
○ 2020.04.22 : 소규모환경영향평가서 협의요청(노원구→한강유역환경청)
○ 2020.06.03 : 소규모환경영향평가서 보완요청(한강유역환경청→노원구)
○ 2020.08 : 소규모환경영향평가서(보완) 제출
○ 2020.10 : 환경영향평가 관련 협의 결과 보고
평가기관에서 ‘소규모 환경영향평가’를 ‘환경영향평가’로 변경 요구사항 반영
○ 2020.11.13 : 환경영향평가서(약식평가) 제출
○ 2021.01.20 : 환경영향평가(약식평가) 협의완료
< 사전재해영향평가 >
○ 2020.05.28. : 중계본동 주택재개발정비사업 재해영향평가서 제출
○ 2020.07.03. : 재해영향평가 자문의견에 따른 보완요청
○ 2020.08.10. : 중계본동 주택재개발정비사업 재해영향평가서 보완제출
○ 2020.12.09. : 중계본동 주택개개발정비사업 재개영향평가 결과 송부
중계본동 주택재개발정비사업 환경영향평가는 어떤 절차로 진행되었니