2021년 수도계량기 교체 및 정비계획
2021년 수도계량기 교체 및 정비계획<br>2021년 고장 및 검정유효기간 경과 계량기의 적기 교체와 역류방지밸브 설치 등으로 정확한 사용량 계측 · 원격검침 계량기 설치 구축사업 추진 및『테스트베드 서울』실증사업 추진 등으로 깨끗하고 안전한 아리수 공급에 기여<br>󰏚 개요<br>○ 추진개요 <table><tbody><tr><td>구분</td><td>추진 기간</td><td>실행부서</td><td>업무 내용</td></tr><tr><td>1. 고장계량기 교체</td><td>’21.1.1∼12.31</td><td>현장민원과</td><td>- 계량기 회전불량·멈춤 등 이상이 발생한 경우 교체</td></tr><tr><td>2. 교체장애수전 정비</td><td>’21.6.1∼12.31</td><td>현장민원과급수,시설과</td><td>- 매몰 등으로 계량기를 교체하지 못한 수전정비</td></tr><tr><td>3. 폐전계량기 철거</td><td>’21.1.1∼12.31</td><td rowspan='6'> 서울시설공단 </td><td>- 급수전 폐전 계량기 철거</td></tr><tr><td>4. 수도계량기 교체</td><td></td><td></td></tr><tr><td> ㅇ 동파계량기</td><td>’21.12.1∼’22.3.15</td><td>- 겨울철 한파로 계량기가 동파된 경우 교체</td></tr><tr><td> ㅇ 만기계량기 </td><td>’21.3.1∼11.30</td><td>- 검정유효기간이 경과한 계량기 교체</td></tr><tr><td> ㅇ 과년도 만기계량기 미교체분 해소</td><td>’21.3.1∼11.30</td><td>- 검정유효기간이 경과였으나 미교체한 계량기를 교체</td></tr><tr><td>5. 역류방지밸브 설치</td><td>’21.3.1∼11.30</td><td>- 계량기 후단에 설치</td></tr><tr><td>6. 원격검침 계량기설치</td><td>’21.3.1∼9.30</td><td>사업소,공단,연간단가업체</td><td>-원격검침(디지털)계량기설치</td></tr><tr><td>*******************</td><td>*************</td><td>******</td><td>********************</td></tr></tbody></table>
2021년 수도계량기 교체 및 정비계획 중 고장계량기 교체를 실행하는 부서는 어디지