-잠실수중보 보수보강공사 건설사업관리용역- 설계변경 시행계획(1차1회)
- 잠실수중보 보수보강공사 건설사업관리용역 - 설계변경 시행계획(1차1회)
 설계변경 내용
○ 관련근거 : 잠실수중보 보수보강공사 예산 변경계획(치수과-1997호, 2021.3.26.)
○ 변경사유 : 건설사업관리용역 예산 확보에 따른 건설사업관리기술인 투입 계획 조정(1차분 차수조정)
- 금년도 감리비 미편성으로 예산범위 내에서 1차분 건설사업관리기술인 투입인수를 축소 조정하여(소요인원 16.56인/월 → 발주인원 8.9인/월) 발주
- 사업예산 변경(시설비 → 감리비)으로 2021년 건설사업관리용역 예산을 확보함에 따라 1차분 건설사업관리기술인 및 현장사무원 실소요 인원을 반영하여 투입계획 변경
○ 주요 변경사항
- 총차 : 변경없음
○ 용역비 증·감 현황
- 총차 : 648,000천원(변경없음)
 조치계획
○ 잠실수중보 보수보강 공사의 원활한 사업 관리를 위해 1차분에 대한 건설사업관리기술인 및 현장사무원 실투입 인력을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함
어떻게 계획하여 잠실수중보 보수보강 공사 사업의 사업 관리를 원활하게 하니