제7차 전력수급기본계획 확정 공고
제7차 전력수급기본계획 (2015~2029)<br>Ⅵ. 발전설비 계획<br>3 적정설비규모 및 신규물량<br>라. 신규 물량에 대한 전원 구성 <br>□ 전원구성 전제<br> ㅇ (건설공기) 원전 10년, 석탄은 7∼8년, 복합은 6년의 건설공기 적용<br> <table><tbody><tr><td colspan='2'>구분</td><td>허가∼공사계획인가</td><td>착공∼준공</td><td>총 준비기간</td></tr><tr><td>원전</td><td>1,000MW급이상</td><td>4년</td><td>6년</td><td>10년</td></tr><tr><td rowspan='2'>석탄</td><td>500MW급</td><td rowspan='2'>3년</td><td>4년</td><td>7년</td></tr><tr><td>1,000MW급</td><td>5년</td><td>8년</td></tr><tr><td>복합</td><td>500MW급 이상</td><td>3년</td><td>3년</td><td>6년</td></tr></tbody></table> 【 발전기별 표준 준비기간 (건설공기) 】
원전의 발전설비를 건설할 때 착공부터 준공까지 얼마의 시간이 걸리지