우주를 향한 대한민국의 새로운 도전, 제3차 우주개발진흥기본계획 발표
우주를 향한 대한민국의 새로운 도전- 과기정통부, 제3차 우주개발진흥기본계획 발표 -
제14차 국가우주위원회 안건 요약
<1호> 한국형발사체개발 일정 검토 및 향후계획(안)
1. 추진 배경
ㅇ「제3차 우주개발진흥 기본계획(2018년∼2022년)」수립 과정에서 정책 신뢰도 제고를 위해 한국형발사체 3단계(본발사) 일정 반영 필요성이 제기
※ 시험발사체 발사 일정 조정(2017.12월→2018.10월) 당시, 기술 습득 상황에 따라 3단계 일정이 유동적임에 따라 결정 유보(국가우주위, 2016.12월)
2. 주요내용
ㅇ (개발 현황 점검) 발사체 체계조립, 액체엔진 개발, 발사대 구축 등은 정상 추진되고 있으나 1단/3단 추진제 탱크는 기술적 어려움으로 일정 지연
- (1단 탱크) 1단계 예산부족으로 장비 도입이 지연, 제작 불량 발생 및 제작업체 중도 변경 등으로 18개월 납품 지연 (2017.4월→2018.10월)
- (3단 탱크) 2단 탱크의 기술적 난제 해결과정에서 제작 순연, 경량화 요구 조건에 따른 제작 난이도 증가 등으로 11개월 납품지연 (2017.4월→2018.3월)
ㅇ (사업 일정 조정) 구성품 개발 현황, 향후 시험 일정을 고려하여 1차 본발사를 2019.12월→2021.2월, 2차 본발사를 2020.6월→2021.10월로 조정
※ 1차 시험발사(2018.10월) 실패시, 2차 시험발사(2019.10월)를 실시하며 본발사 및 사업기간을 각각 4개월 추가 연장(1차 본발사 2021.6월, 2차 본발사 2022.2월)
ㅇ (소요예산) H/W성(제작, 시험 등) 경비는 변동이 없으나 S/W성(인건비, 연구활동비 등) 경비는 증가(1년 연장시 113억원 규모)
※ 항우연 자체 예산(연구개발준비금, 이자수익)으로 해결하고, 2차 시험발사에 따른 소요예산 344억원은 2020년 이후 예산에 증액 반영
ㅇ (일정관리 강화) 일정 위험 요인에 대한 복수 대비책을 마련하고 외부 전문가의 사업진도 점검 강화
무슨 일정을 반영하여 제3차 우주개발진흥 기본계획 수립 과정의 신뢰도를 높일 수 있을까