- 신림선 도시철도 민간투자사업 -총사업비 조달계획 변경 승인 요청 검토 보고
- 신림선 도시철도 민간투자사업 -
총사업비 총사업비 조달계획 조달계획 변경 변경 승인 승인 요청 요청 검토 검토 보고보고
 사업 개요
○ 사업명: 신림선 경전철 민간투자사업(BTO 방식)
○ 공사기간: 2017. 2. ~ 2022. 5.
○ 구간: 여의도 샛강역(9)~보라매역(7)~신림역(2)~서울대 앞
○ 연장: 7.76㎞(정거장 11개소, 차량기지 1개소 등)
○ 총사업비: 5,933억원(’07.7월 기준, 건설보조금 3,052억원, 민자 2,882억원)
○ 사업조건: 사업수익률 5.30%(세전), 요금 1,065원(’07.7월 기준 불변가)
 추진 경위
○ 2015.08.12.: 실시협약 체결
○ 2018.12.20.: 총사업비 변경(1차) 승인 (도철계획부-10175호)
- (변경전) 5,606억원, (변경후) 5,872억원, (증)266억원
○ 2019.03.21.: 총사업비 조달계획 변경 승인(도철계획부-2333호)
- 건설보조금 201.7억원(74%), 민간자본 63.7억원(24%)으로 조달
○ 2020.09.03.: 총사업비 변경(2차.공기연장) 승인 (도철계획부-7401호)
- (변경전) 5,871.7억원, (변경후) 5,894.3억원, (증)22.6억원
○ 2020.11.06.: 총사업비 변경(2차) 재원조달방안 추진계획(도철계획부-9176호)
- 건설보조금 17.2억원(74%), 민간자본 5.4억원(24%)으로 조달
○ 2021.03.15.: 총사업비 변경(3차) 승인 (도철계획부-2190호)
- (변경전) 5,894.3억원, (변경후) 5,933.3억원, (증)39.0억원
○ 2021.04.01.: 총사업비 변경(3차) 재원조달방안 추진계획(도철계획부-2769호)
- 건설보조금 29.6억원(74%), 민간자본 9.4억원(24%)로 조달
○ 2021.04.01.: 총사업비 조달계획 변경 승인 요청(남서울2021-249)
신림선 도시철도 민간 투자 사업의 사업 조건으로 얼마로 경전철의 요금을 책정할 예정이지