남단연결로 공사중 교통처리계획 검토보고(월드컵대교 건설공사)
남단연결로 공사중 교통처리계획 검토보고 (월드컵대교 건설공사)<br>□ 건설사업관리단 보고내용<br>  ○ 노들로 공사중 교통처리계획 <table><tbody><tr><td colspan='2'>구 분</td><td>주요작업</td><td>기 간</td><td>비고</td></tr><tr><td colspan='2'>1단계</td><td>노들로 중앙분리대 이설노들로 차로 재구획</td><td rowspan='6'>‘19.07~’21.05</td><td rowspan='6'>현행 차로수유지</td></tr><tr><td colspan='2'>2단계</td><td>공사구역설정 (교통안전시설물 설치)보행자통로 이설 (노들로 차로내)RAMP-F, 강남램프 구조물 하부공 시공</td></tr><tr><td rowspan='5'>3단계</td><td>3-1단계</td><td>신설 보도육교 설치기존육교철거</td></tr><tr><td>3-2단계</td><td>RAMP-F 강교설치</td></tr><tr><td>3-3단계</td><td>강남램프 강교설치</td></tr><tr><td>3-4단계</td><td>RAMP-D 강교설치</td></tr><tr><td>3-5단계</td><td>강남램프 종점 토공부(보강토옹벽, L형옹벽 등)☞ 노들로 차로 재구획 및 교통안전시설 설치(김포방향 4차로+여의도방향 4차로)</td><td>‘21.05~’22.12</td><td>추가(현행차로수 유지)</td></tr><tr><td colspan='2'>4단계</td><td>차로 재구획, 교통안전 시설물설치김포방향 4차로+여의도방향 3차로</td><td>‘22.12~</td><td>준공</td></tr></tbody></table>
노들로 공사중 어떤 작업이 교통문제 해결 계획의 1단계 범주에 속할까