박 시장“인천 독립 40년, 인천의 희망과 도약을 논하는 자리”
실・국장회의 2021. 6. 7.(월) 14:00, 온나라PC영상회의 6월 업무추진계획
23 상수도사업본부
주요정책/현안대응
 우리 자녀 건강한 수돗물 생활환경 조성
○ (사업기간) 2021. 6. ~ 9.
○ (사업내용) 학교 등 학생들 생활시설의 수돗물 검사
○ (대상) 2,851개교(학교 920, 어린이집 1,931), 학생 가정 및 이용시설
* 사업소 별 학교현황: 중부552, 남동부899, 북부749, 서부581, 강화70
* 협약기관(단체) : 상수도사업본부 ⇔ 교육청 인천어린이집연합회
○ (검사항목) 1차 7개(탁도, pH 등) → 2차 13개(1차 항목 + 대장균군 등)
○ (향후계획) 업무협약 추진 및 업무협약식 개최(2021년 6월)
 천마산배수지 (증설) 건설공사 * 총 사업비 8,600백만원
○ (사업규모) 천마산배수지 증설 V=10,000㎥ (30,000㎥ →40,000㎥)
○ (통수/준공) 준공 및 수질검사 완료 후 통수(2021.06.20.) * 2017.05.17.착공
※ 학익배수지 (증설) 공사 = 12월 준공예정, 현재 공정률 48%
 공촌정수장* 고도정수처리 산화시설 공사 * 활성탄지를이용한정수처리공법
○ (개요) 총사업비 16,000백만원 / 오존산화시설 Q=335,000톤/일
○ (중점사항) 기존 준공 예정일(‘21. 6. 23.) → 7월로 준공일 변경
* 활성탄지 유충 차단장치(위생관리 시설) 설치시기 지연으로 인한 준공일 변경
 성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사 * 총 사업비 54,067백만원
○ (개요) 성산가압장(영등포) ∼ 마곡동 도수관로 신설(D=1,800 L=4.08㎞)
○ (정비공사 사유) 1994년 준공 이후 2008년부터 총 16회 누수사고 발생
* 수계전환 시 발생하는 역류구간(10km)의 적수를 공촌정수장 착수정으로 이송 처리
○ (중점사항) 공촌정수장 비상연계관로 설치공사 시행(2021. 1. ~ 4.)


2851개의 학교와 어린이집의 수돗물을 검사하는데 얼마의 사업비가 드니