"종보전지구 환경개선 공사 추진계획(토목,건축,기계,조경분야)"
종보전지구 환경개선 공사 추진계획 (토목,건축,기계,조경분야)
3 추진계획
추진방법 : 장기계속 공사추진
1차 공사
● 사업내용
· 기반시설 : 상·하수도 시설정비, 철거 및 부지정비 , 전기공사 등
· 종보전 지구 : 관리동 리모델링, 삵2 훈련장 조성
· 종보전교육관 : 교육관 리모델링
● 사업기간 : 2021. 7. ~ 2021. 12. 
● 사업비 : ************
2차 공사
● 사업내용
· 삵1, 수달, 양비둘기, 저어새, 남생이, 금개구리 방사장 (훈련장 및 번식장) 조성
· 도로포장 및 조경식재 등 
● 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 7. 
● 사업비 : ************
시설공사 발주 : 공개경쟁 입찰 (지역제한)
☞ 공종분리 검증위원회를 개최하여 결정
○ 공정분리위원회 상정 안건 : 발주방법 (입찰참가 자격) 및 공종분리 적정성 검토 
분야별 공사감독 지정·추진 
건설폐기물처리용역 발주 : 공개경쟁 입찰 (지역제한)
● 소요예산 : *********************
종보전지구의에서 환경개선을 위한 시설공사는 어떻게 발주하니