착공계 및 단수작업 계획서 제출에 따른 검토 보고(은천로24길 주변 도로 개설 공사)
착공계 및 단수작업 계획서 제출에 따른 검토보고<br>(은천로24길 주변 도로 개설 공사)<br>󰏚 검토의견 <table><tbody><tr><td>연번</td><td colspan='2'>검토항목</td><td>검토내용</td><td>검토의견</td></tr><tr><td rowspan='3'>1</td><td rowspan='3'>현장기술자지정</td><td>현장대리인</td><td>건설산업기본법 시행령 별표5『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사예정금액 30억미만에 해당됨</td><td>적정</td></tr><tr><td>품질관리자</td><td>의무사항은 아니나, 현장대리인을 품질관리자로 지정</td><td>적정</td></tr><tr><td>안전관리자</td><td>의무사항은 아니나, 현장대리인을안전담당자로 지정</td><td>적정</td></tr><tr><td>2</td><td colspan='2'>건설예정공정표</td><td>작업 간 선행, 동시 및 완료 등 공사 전, 후 간의 연간성이 명시되고, 예정 공정율이 적정하게 작성 됨</td><td>적정</td></tr><tr><td>3</td><td colspan='2'>품질관리계획서</td><td>품질관리계획 작성</td><td>적정</td></tr><tr><td>4</td><td colspan='2'>공사도급 계약서사본 및 산출내역서</td><td>표준계약서 및 내역서 작성</td><td>적정</td></tr><tr><td>5</td><td colspan='2'>착공 전 점검</td><td>담당 출장 점검</td><td>적정</td></tr><tr><td>6</td><td colspan='2'>현장기술자 경력확인서</td><td>현장기술자 경력증명서 및 건설기술경력증 제출</td><td>적정</td></tr><tr><td>7</td><td colspan='2'>안전관리대책</td><td>안전관리계획 작성</td><td>적정</td></tr><tr><td>8</td><td colspan='2'>유해·위험방지 계획서</td><td>해당사항 없음</td><td>적정</td></tr><tr><td>9</td><td colspan='2'>노무동원 및 장비투입 계획서</td><td>공사의 규모, 성격, 특성에 맞는 장비 및 수량 계획됨</td><td>적정</td></tr><tr><td>10</td><td colspan='2'>자재 수급 계획서</td><td>해당사항 없음</td><td>적정</td></tr><tr><td>11</td><td colspan='2'>단수작업 계획서</td><td>공사배관 상세도, 단수세대 및 소요시간, 수계조정 및 퇴수작업계획, 단수홍보계획 작성</td><td>적정</td></tr></tbody></table>
어떻게 착공계 및 단수작업 계획서 제출에 따른 착공 전 점검을 담당자가 진행할까