『암사 활성탄지 회수조펌프 증설 기계공사』 공사 실정사항 검토보고(추가)
「암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업(기계분야)」<br>기계공사 실정사항 검토보고(추가)<br>󰏚 설치공사 실정보고 내용<br> ❍ 주요 변경사항 및 개략공사비 <table><tbody><tr><td>구분</td><td>공종</td><td>공종별 주요 물량증감</td><td>개략공사비</td><td>증감사유</td></tr><tr><td>1</td><td>워크웨이및배관지지대</td><td>ㄷ형강(200mm):감 3,064kgㄷ형강(150mm):증 495kgㄷ형강(300mm):증 3,508kg</td><td>증 14,021천원</td><td>구조물 안정성 검토에 따른 물량증감</td></tr><tr><td>2</td><td>배관설치</td><td>STS304(300mm) : 증 14mSTS304(600mm) : 증 1m</td><td>증 9,077천원</td><td>메인 메관 회수조 측면이동</td></tr><tr><td>3</td><td>워크웨이 파이프 서포트 추가</td><td>- 신규추가</td><td>증 4,718천원</td><td>워크웨이 안정성 증대</td></tr><tr><td>4</td><td>메인배관 벤트 추가</td><td>신규추가</td><td>증 1,544천원</td><td>원활한 시운전 도모</td></tr><tr><td>5</td><td>소형 수중펌프 추가</td><td>신규추가</td><td>증 5,566천원</td><td>메인 수중펌프 보호</td></tr><tr><td>6</td><td>구조안정성 검토</td><td>- 신규추가</td><td>증 6,600천원</td><td>1차 실정보고 참고</td></tr><tr><td>7</td><td>보험료 등 제경비 정산</td><td>-</td><td>감 18,078천원</td><td>증빙서류에따른 정산</td></tr></tbody></table>
무엇을 위해 메인배관 벤트가 암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업에서 신규로 진행되니