수변구역내 200만그루 나무심기 본격 추진
수변구역내 200만그루 나무심기 본격 추진
수변구역내 200만그루 나무심기(수변녹지) 추진계획
□ 추진배경 및 목적
o 4대강 수변구역내 상수원 수질에 미치는 영향이 큰 토지 및 시설물을 지속적으로 매수하여 녹지대 조성 등 친환경적인 용도로 활용
o 수변녹지대 조성 등을 통한 자연생태계 복원 및 하천수질개선 도모
- 오염원 입지 차단, 친수공간 조성, 야생동물의 서식지 확보
□ 추진개요
o 기간 : 2005년 ～ 2010년
o 장소 : 매수토지내 나대지, 건물 철거지역, 전․답 등 수변녹지 조성으로 수질개선 효과가 큰지역
o 소요예산 : 512억원(한강 205, 낙동강 142, 금강 100, 영산강 65)
- 묘목구입, 작업인부 등 소요예산은 수계관리기금에서 충당
o 나무심기 : 203만그루(한강 78, 낙동강 62, 금강 38, 영산강 25)
o 대상면적 : 약 1,145만평(한강 470, 낙동강 325, 금강 200, 영산강 150)
□ 추진방법
o 4대강 유역환경청별로 자체계획을 수립, '10년까지 연차적으로 추진
- 매년 나무심기 기간인 3월～4월까지 2개월 동안에 집중적으로 실시하되, 필요시 가을철 나무심기 병행 추진
※ 4대강 수계 “수변구역관리 기본계획” 등을 금년말까지 수립하여 수변녹지 조성 등 친환경적인 생태복원사업과 통합 추진
o 나무심기 대상지역 선정
- 나대지, 축사․건물 철거지역, 전․답 순으로 선정하되, 하천으로부터 가까운 거리
o 식재수목 선정 및 확보
- 환경정화 능력과 수원함양 등이 우수한 수종, 지역특성에 적합한 자생수종 위주로 선정
※ 묘목 확보, 지역별 수종선택 등은 지방산림행정기관, 관계전문가, 지역주민 및 시민단체의 자문을 받아 추진
o 작업인부 확보
- 나무심기 작업인부는 가능한한 지역주민을 적극 활용
- 식목행사와 연계 각급기관․단체, 군부대, 학교 등 협조
수변구역의 자연생태계를 어떻게 복원하고 하천수질의 향상을 도모하니