서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작 월간보고 (2021. 3.)
서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작<br>월간보고 (2021. 3.)<br>󰏚 추진근거<br>  ○ 서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작 계획-변경(전시기획과-5272, ’20.9.2.)<br>  ○ 서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작 시행 계획-변경(전시기획과-5275, ’20.9.3.)<br>  ○ 서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작 착수보고회 결과보고(전시기획과-7126, ’20.11.23.)<br>  ○ 서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작 월간보고 : ’21.2.<br>󰏚 사업개요<br>  ○ 사 업 명 : 서울공예박물관 개관전시 인쇄물 제작<br>  ○ 사업기간 : 계약일 ~ ’21. 7. 31.<br>  ○ 낙찰금액 : *******************<br>  ○ 수행업체 : *****<br>  ○ 과업내용 : 개관전시 인쇄물 ************* 제작 및 배포<br>  - 도록 : 상설·기획 5개 전시<br>  - 리플릿 : 상설·기획전 8개 전시 등<br>  - 포스터 : 상설·기획전 7개 전시 등<br>󰏚 금월 실적 및 현황<br>  ○ 추진실적<br>  - 전시안내 리플릿 통합 디자인 개발 마무리<br>  - 전시안내 리플릿 세부시안 작업 마무리<br>    · 공예역사, 직물공예, 어린이공예, 개관특별전, 현대공예, 지역공예<br>  - 전시포스터 디자인 작업<br>    · 직물공예, 어린이공예, 개관특별전<br>  - 전시도록 디자인 작업<br>    · 직물공예, 개관특별전<br>  - 전시도록 페이지네이션 작업<br>    · 직물관전시, 개관특별전, 현대공예전시<br>  - 전체 인쇄물 콘셉트 및 디자인 회의(3.4./ 3.10./3.24./ 3.31.) 등<br>󰏚 익월계획<br>  ○ 인쇄물별 전체 콘셉트 및 디자인 결정(리플릿-포스터-도록 순)<br>  ○ 원고・논고(윤문) 자료 전송 및 배치<br>  ○ 유물・작품 사진 업체 전송 <table><tbody><tr><td>과업구분</td><td>추진기간</td><td>단계</td><td>비중</td><td>달성률</td></tr><tr><td>전체 콘셉트 및 디자인 결정</td><td>~ ’20.12.4주</td><td>실행</td><td>70%</td><td>70%</td></tr><tr><td>자료 수령 및 원고 배치</td><td>~ ’21.2.4주</td><td>예정</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>편집, 교정</td><td>~ ’21.3.4주 </td><td>예정</td><td>10%</td><td>10%</td></tr><tr><td>전시장 전경 촬영</td><td>~ ’21.4.1주</td><td>예정</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>최종 편집본 검토</td><td>~ ’21.4.3주 </td><td>예정</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>인쇄, 납본, 배포</td><td>~ ’21.5.1주</td><td>예정</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>결과보고, 대금지급</td><td>~ ’21.6.4주</td><td>예정</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>
무슨 단계가 서울공예박물관 개관전시 인쇄물을 만드는 절차 중 최종 편집본 검토 과업에 해당돼