공공환경시설 설계 경제성 검토로 482억 원 예산 절감
공공환경시설 설계 경제성 검토로 482억 원 예산 절감
설계 경제성 검토 개요
□ 설계 경제성 검토(VE, Value Engineering) 정의
시설공사의 설계 내용에 대해 경제성, 타당성 등을 분석하여 과도하고 불필요한 기능을 삭제하고, 기존 설계를 보완함으로써 원가절감과 품질향상을 도모하는 건설토목 관련 사업절차
□ 수행근거 및 대상공사
ㅇ 제도 근거
-「건설기술진흥법 시행령」 제75조 및 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(국토부고시)
-「민간투자사업 기본계획」제88조(총 사업비 검증)
ㅇ 개념 및 목적
- 설계내용에 대해 경제성 및 현장적용 타당성을 기능별, 대안별로 검토하여 건설공사의 품질향상 및 원가절감 도모
ㅇ 대상 공사
- 총공사비 100억 원 이상 건설공사
ㅇ 실시 시기
- 기본설계, 실시설계 및 공사 발주 전
(단, 실시설계 완료후 3년이상 경과한 뒤 발주공사)
* 시공단계에서는 발주청이나 시공자가 필요시 시공 경제성 검토 실시
□ 업무수행 절차
ㅇ 크게 준비단계, 분석단계, 실행단계로 분류되며, 이를 세분화하면, 준비단계, 정보수집단계, 기능분석단계, 아이디어 창출단계, 아이디어 평가단계, 대안개발단계, 발표단계, 이행단계로 구성
설계 경제성 검토는 원가절약과 품질향상을 어떤 방법으로 도모하지