남성사계시장 고객지원센터 태양광 발전장치 구매·설치 계획(Ver1.0)
남성사계시장 고객지원센터 태양광 발전장치 구매·설치 계획(Ver1.0)
태양광 모니터링시스템 설치
설치목적 : 공공 태양광 시설의 효율적인 운영 및 신속한 장애조치
설치일자 : 2021. 8월 초
설치방법 : RTU(데이터수집장치) 구매 후 인버터에 설치하여 서울시 모니터링시스템에 연계
주요기능 : 태양광 발전량(실시간, 기간별) 및 장애ㆍ고장여부 확인
※ 일반용 PC에서 시스템에 로그인하여 발전량, 가동상태, 현황 등 확인
소요예산 : 1,100,000원 
감리 실시
실시일자 : 2021. 8월 중
실시방법 : 전문 전기감리업체 선정 후 실시(수의계약)
소요예산 : 2,000,000원
옥상 난간 설치
설치일자 : 2021. 8월 말
설치사유 : 산자부 전기설비 기술 기준에 의거 난간대 설치의무 (2021. 1월 시행)
설치방법 : 난간 시공 업체 선정하여 설치 (수의계약)
설치 시 유의사항 : 옥상 난간대 등으로 인하여 모듈에 음영이 발생하지 않도록  충분한 이격거리를 두는 등의 방법으로 설치
소요예산 : 2,317,030원
시설물 관리 운영
시기 : 2021. 8월 초 ~ (시설물 설치 완료 시점부터) 
관리주체 : 남성사계시장 상인회(회장 : 이재열)
관리내용 : 시설 유지‧보수, 정기점검 실시 등
관리비용 : 상인회에서 지급
RTU가 설치된 태양광 모니터링 시스템이 연계될 지역은 어디야