(해명자료) 한전의 한숨... 유가뛰는데 원전8기는 놀고 있다(5.16 조선일보)
한전의 한숨... 유가 뛰는데 원전8기는 놀고 있다 <br>② 통상적인 계획예방정비는 별다른 문제가 발생하지 않을 경우 2달 내외가 소요되나, 정비과정에서 안전관련 주요 설비에 문제가 발견될 경우 정비기간이 늘어나는 것이 일반적임 <table><tbody><tr><td>연도</td><td>원전</td><td>정비기간 </td><td>사유</td></tr><tr><td rowspan='2'>2013</td><td>신고리1호기</td><td>2013.4.8.~2014.1.4.(272일)</td><td>부품 품질서류 위조조사 및 후속조치 점검</td></tr><tr><td>한울4호기</td><td>2011.9.9.~2013.8.14.(706일)</td><td>증기발생기 교체 및 안전성 점검 </td></tr><tr><td>2014</td><td>한울3호기</td><td>2014.3.8.~2014.10.3.(210일)</td><td>증기발생기 교체(2대) 및 원자로 외 가압기 등 주기기와 배관에 대한 용접부 검사</td></tr><tr><td>2016</td><td>한빛2호기</td><td>2016.5.4.~2017.3.22.(323일)</td><td>격납건물 철판부식 점검 및 보수</td></tr><tr><td>2017</td><td>고리3호기</td><td>2017.1.19.~2018.5.11.(478일)</td><td>격납건물 철판부식 점검 및 보수, 증기발생기 이물질 제거 등 </td></tr></tbody></table> ※ 최근 5년간 주요 정비 사례
어디의 이물질을 없애는 작업이 2017년 고리 3호기 정비 기간 중에 이루어졌어