시공단계 VE 실시로 경제적 설계변경 가능
시공단계 VE 실시로 경제적 설계변경 가능최신공법 ․ 장비적용 등으로 건설공사 품질향상 기대
□ 이에 따라 앞으로는 시공VE를 통해 시공과정에서 발생되는 현장 여건에 적합한 공법을 효율적으로 선정함으로써 건설공사의 품질 향상과 경제적 설계변경이 가능해진다.
ㅇ 시공VE는 공사계약 이후 필요시 발주청이나 시공자가 실시할 수 있으며, 시공VE 결과는 설계변경에 반영하도록 하였다.
ㅇ 시공자가 실시한 VE 결과가 발주기관의 설계와 동등 이상의 기능을 가지는 새로운 기술․공법인 경우에는
- 시공VE 실시에 따른 절감액의 30%만을 설계 변경시 감액하도록 함으로써 시공자로 하여금 시공VE를 통한 예산절감을 유도하고 있다.
□ 또한, 실시설계 이후 3년 이상 경과한 뒤 발주하는 공사의 경우 발주 전에 VE를 실시하여 현장여건이나 기술변화 등 발주시점의 여건을 반영한 설계로 발주하도록 하였다.
ㅇ 이 경우, 발주시점의 최신의 기술, 장비 등을 반영함으로써 예정 가격의 적정성을 확보할 뿐 아니라 공사계약 후 설계변경요인을 최소화하여 설계변경에 따른 사업비증액 요인을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
□ 국토해양부는 2008년부터 설계VE 활성화방안에 따라 발주청별로 VE조직을 구성하고,
ㅇ 전문교육을 통한 VE역량 강화를 통해 VE를 정착시켜왔고, VE를 통하여 매년 4%이상의 사업비 절감효과를 가져오고 있다.
□ 그동안 설계과정에서만 실시하도록 한 VE를 시공단계까지 확대함 으로써 VE를 통한 사업비 절감효과는 더욱 커질 것이며
ㅇ 예정가격의 적정성 확보, 설계변경요인 감소, 시공사의 기술개발뿐만 아니라 공사의 품질향상에도 기여할 것으로 기대된다.
2008년 VE조직은 무슨 요인을 확보하여 국토해양부와 공사를 계약하니