"신림선, 동북선 도시철도 건설공사 3代 중점 관리사항(안전ㆍ공정ㆍ품질) 단계별 추진계획"
「신림선·동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사」3代 중점 관리사항(안전·공정·품질) 단계별 추진계획
3 운영준비 단계 ※적용대상 : 신림선(2022.5.27. 개통 예정)
3-1 준공대비 시설물 각종 점검 실시 품질
 1단계 : 시공상태 최종 점검 및 정비 (주무관청·사업시행자·감리단·시공사)
○ 점검시기 : 2021. 10. 1. ~ 10. 31.(예정)
○ 점검내용 : 시설물 시공상태 마무리 점검 및 조치
 2단계 : 초기점검 실시 (사업시행자–용역 실시)
○ 점검시기 : 2021. 11. 1. ~ '22. 2. 28.(예정) ※시설물검증시험 시행일 부터
○ 점검내용 : 정기안전점검 수준 이상의 점검 실시
- 문제점이 발생되거나 가능성이 높은 부위 등 중점 유지관리 사항 파악
- 향후 점검·진단시 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 초기치 확보
 3단계 : 인수인계를 위한 합동점검 (교통본부· 도기본·사업시행자)
○ 점검시기 : 2022. 3. 2. ~ 3. 18. (예정)
○ 점검내용 : 초기점검 결과 재검증 등 인계인수자·전문가 합동점검
신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사 점검에서 어떤 방법으로 인수인계를 위해 검사할까