2021년도 문화재 보존·관리·활용 시행계획
2021년도 문화재 보존·관리·활용 시행계획
2-8 백제 역사·교육 복합시설 조성
 사업목적
○ 백제 한성도읍기 왕성인 풍납동 토성 내 백제의 역사성을 반영하고, 지역주민과 공존하는 복합공간 조성 필요
 사업개요
○ 위치 : 송파구 풍성로 14길 45(서울창의마을 풍납캠프)
○ 규모 : 대지면적 16,733㎡, 건축연면적 13,260.7㎡(6개동)
○ 사업기간 : 2019. ~ 2023.
○ 총소요예산 : 26,324백만원(박물관 20,173, 도서관 6,151)
○ 주요시설 : 박물관, 역사도서관, 문화재연구소 풍납토성발굴단, 주민편의시설
※ 문화재연구소, 주민편의시설은 해당 운영기관(문화재청, 송파구)에서 별도 추진
○ 2020년도 추진실적
- 공립박물관 설립타당성 사전평가, 투자심사(박물관, 역사도서관) 등 사전절차 이행
- 사업 기본계획 수립, 관계기관 TF회의, 공공건축 전문가 선임
 소요예산 : 2021년 국비지원액 확보 추진 및 추경 편성 예정
 추진현황 및 계획
○ 2020. 1. : 백제 역사․교육 복합시설 조성 계획(안) 수립
○ 2020. 1~12. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 및 투자심사(박물관, 도서관)
○ 2020. 7~12. : 서울총괄건축가 자문 및 공공건축 전문가 선임, TF회의
○ 2021. 1~12. : 박물관 조성을 위한 도시관리계획 변경
○ 2021. 1~12. : 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의, 설계공모
○ 2021. 2.~2023. 12. : 박물관 및 도서관 건립 추진위원회 구성·운영
○ 2022. 1.~2023. 12. : 박물관 및 도서관 건축설계·공사, 개관
 사업효과
○ 백제역사 문화 핵심공간 조성으로 풍납동 토성의 정체성 확립 및 시민의 역사
문화 향유기회 제공
2021년도에 백제의 역사와 교육을 위해서 조성하려는 복합시설의 장소는 어디지