새말빗물펌프장 수배전반 교체완료 보고
새말빗물펌프장 수배전반 교체완료 보고
Ⅲ 추진 현황
 감리원배치신고 및 공사계획신고: 전력기술인협회, 한국전기안전공사
 새말빗물펌프장 수배전반 제작 및 설치완료
❍ 2021. 4. 14. ~ 5. 12. : 수배전반 제작 및 납품, 케이블(헤드) 재설치 완료
 한국전기안전공사 사용전검사 수검완료
❍ 2021. 5. 13. : 사용전검사 합격승인 완료
 모터펌프 무부하 가동시험 완료
❍ 2021. 5. 14. : 특고압전원수전에따른모터펌프무부하가동시험완료
 강우에 따른 모터펌프 실부하 운전완료
❍ 2021. 5. 16.(일) 20시: 강우량55(mm/일)에따른모터펌프시운전점검완료
특고압전원수전의 모터펌프 가동시험이 완료된 때는 언제야