(구)동숭아트센터 리모델링공사 실정보고 승인(건축 11차_내역누락 관련 추가공사)
제목 (구)동숭아트센터 리모델링공사 실정보고 승인(건축 11차_내역누락 관련 추가공사)
1. 대표이사 방침 제107(2020.03.03.)호“(구)동숭아트센터 리모델링(예술청조성)추진계획”및 건설사업관리단(동숭CM20-168호/2021.03.18.)“내역누락 관련 추가공사 실정보고 검토 보고”관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 건설사업관리단 및 시공사에서 제출한 내역누락 관련 추가공사에 대한 검토의견이 타당하여 실정보고에 대해 아래와 같이 승인하고자합니다.
■ 공사개요
○ 공사명 : (구)동숭아트센터 리모델링(예술청조성) 공사(건축,토목,조경,기계)
○ 시공사 : ㈜이안알앤씨_주계약자
○ 공사기간 : 2020년 4월 1일 ~ 2021년 5월 31일
■ 실정보고 개요
○ 내용 : 내역누락 관련 추가공사
○ 사유 : 내부천정, 엘리베이터 입구, 각층 화단, 창호 등의 일부마감 내역 누락
■ 검토결과
○ 실정보고 내용은 설계 도면과 설계내역의 불일치에 따른 준공도면 일치성을 위해 내역에 추가 반영한 상황으로 (계약예규)공사계약일반조건 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 해당되어 실정보고를 승인하고자함.
동승아트센터 리모델링공사의 무슨 내역이 빠져있었니