복명서(합동청사회의 후속업무관련)
복명서(합동청사회의 후속업무관련)
② 합동청사 건립부지내 지장물처리관련
- 고압선로 이설주체(소방재난본부,보건환경연구원) 및 이설시기
<공사>
・이설시기를 합동청사 본 공사 착공(2022.3)시 이설공사를 시행 할 경우 이설공사관련 설계는 현 시점에서 반영해야 하며 공사와의 사전협의 필요
- 우수 및 오수관로 이설주체(공사)는 고압선로 이설시기와 연계하여 검토 예정임. 
<소방재난본부>
- 송파소방서에 기존 건물의 철거관련 법률자문 결과를 보고 요청하고 관련부서 소방행정과, 자산관리과, 예산관리과, 송파소방서 등의 합동회의 진행하겠음.
- 관련부서 회의 시 공사에서 철거주체결정에 강력하게 의견을 제시해 주었으면 좋겠음.(공사 내부보고 후 참석여부를 통보하겠음)
※상기 내용이 결정되지 않은 경우 소방재난본부에서 추진 중인 도시계획 시설(시장)사업 실시계획인가 신청 등의 사업 지장이 불가피함.
③ 시설(토지)사용계약서관련
<공사>
- 부지경계 및 면적 변경으로 인한 시설(토지)사용계약 변경 시 각 조항에 대한 명확한 내용정리 및 명기 필요(특히 제8조 원상복구 등)
- 상기 협의도 도시계획시설(시장)사업 실시계획인가 신청 전까지 완료
공사와의 사후 협의가 합동공사 본 공사 착공 시 이설공사를 시행할 경우에 필요하니