석관동 청소년문화예술시설 조성공사 발주 계획
- 석관동 청소년문화예술시설 조성공사 - 건축공사 발주 시행 계획 보고
Ⅱ 사 업 개 요
◯ 사 업 명: 석관동 청소년문화예술시설 조성사업
◯ 위 치: 성북구 석관동 250-12
◯ 대지면적: 175㎡
◯ 지역·지구: 도시지역, 제2종일반주거지역(7층 이하)
◯ 건립규모: 지상4층, 연면적 333.89㎡
◯ 용 도: 제1종근린생활시설(주민공동이용시설)
◯ 총사업비: 2,000백만원(전액 시비, 토지매입비 포함)
◯ 사업(예정)기간: 2019. 1. ~ 2021. 11.
◯ 공간구성계획
Ⅲ 추 진 현 황
 ◯ ’19.07.16. : 서울시 10분 동네 생활SOC 시범사업 신청
◯ ’19.08.02. : 시범사업 선정
◯ ’20.01.17. : 석관동 청소년문화예술시설 건립 추진계획 수립
◯ ’20.09.29. : 신축공사 설계용역 의뢰(도시재생과→건축과)
◯ ’20.11.23. : 설계용역 착수
◯ ’21.03.27. : 설계용역 완수
◯ ’21.04.13. : 서울시 계약심사(건축) 완료
Ⅳ 공 사 시 행 계 획
◯ 공 사 명: 석관동 청소년문화예술시설 조성공사
◯ 발주방식: 공동도급(주계약자 관리방식)
◯ (예정)공사기간: 착공일로부터 6개월
◯ 공사범위: 구조체 및 실내·외 마감 등 건축공사(신축) 도급계약 일체
◯ 공종분리계획
- 주계약자: 건축공사(습식공사를 제외한 철근콘크리트공사 등 전 공종)
- 부계약자: 습식공사(조적, 미장, 방수 및 타일공사 전반)

석관동 청소면문화예술시설 조성사업의 진행은 어떻게 되고 있을까