수도권 상수원 수질개선을 위한 한강수계 하수관거정비시범사업 2단계 추진
한강수계 하수관거정비시범사업 2단계 추진계획<br>Ⅲ 2단계 사업 추진계획<br>󰏚 공사 발주계획<br>◦ 환경관리공단에서 설계․시공 일괄입찰방식으로시행<br>   (FAST-TRACK;설계․시공병행) <table><tbody><tr><td>공 구 명</td><td>예상공사비(억원)</td><td>기본설계</td><td>실시설계</td><td>공사기간</td></tr><tr><td>2-1공구</td><td> 754</td><td rowspan='4'>90일</td><td rowspan='4'> 실시설계적격자 선정일로부터 150일</td><td rowspan='4'> 착공일로부터 46개월 </td></tr><tr><td>2-2공구</td><td>1,052</td></tr><tr><td>2-3공구</td><td>1,307</td></tr><tr><td>2-4공구</td><td>1,381</td></tr></tbody></table> < 공사비 및 소요기간 >
며칠이 지나면 한강수계 하수관거정비시범사업 2단계 기본설계를 마칠 수 있어