2021년도 3종시설물 실태조사 추진 계획
- 3종시설물 채계적 관리로 안전사고 예방을 위한 - 2021년도 3종시설물 실태조사 추진 계획
Ⅱ 세부 점검계획
 실태조사 일정 : 2021. 5월 ~ 7월
❍ 2021.5.13. ~ 2021.5.28. : 제3종시설물 실태조사 예고
❍ 2021.6. 1. ~ 2021.6.30. : 제3종시설물 안전점검 실행
❍ 2021.7. 1. ~ 2021.7.31. : 점검결과 보고서 작성 및 FMS(시설물통합정보시스템)등 입력
 조사대상 : 15개소 (준공 후 15년이 경과된 시설)
❍ 시설물안전법 시행령〔별표1의2〕(3종 시설물의 범위)의 시설물 중 준공 후 15년 경과된 건축물
 실태조사 점검반 편성
❍ 외부자격자 2인, 공무원 1인 합동점검 (1일 2개소, 필요시 1일 점검개소 변경 가능)
 조사방법
❍ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제100조 5항
❍ 제3종시설물 실태조사 체크리스트[붙임3 참고]를 활용하여 조사
❍ 육안 근접점검으로 안전상태 판정
❍ 필요시 주요부재의 마감재는 부분해체 후 구조체 외관조사 실시
2021년 5월 13일부터 2021년 5월 28일까지 제3종 시설물 실태조사 예고를 시행하니