준공기한 연기 검토
강일육교 정밀안전진단용역 준공기한 연기 보고
Ⅰ 용역 개요
용역명 : 강일육교 정밀안전진단용역
용역기간 : 2020.09.08.~2021.04.08.(213일)
용역사 : ㈜엠택 대표 심동일
도급비 : 99,697천원
Ⅱ 준공기한 연기
사유
- 2021.03.31. 제51차 건설기술심의 소위원회 의결(재심의)에 따라 보완 및 재심의를 위한 추가 과업기간 필요
- 주요 보완사항
· 처짐 등 손상발생에 대한 원인 분석(주변공사 및 환경 영향)
· 보고서 보완(지하철 5호선 연장공사 영향 검토)
·유지관리 방안(향후 계측 등)
Ⅳ 행정사항
본 방침을 계약부서에 통보하여 변경계약 체결
행정사항은 강일육교 정밀안전진단용역 준공기한 연기 보고에서 변경계약을 어떻게 체약하지