세계 최대규모의 매립가스발전시설(50MW) 준공
세계 최대규모의 매립가스발전시설(50MW) 준공
수도권매립지 매립가스 자원화사업(50MW 발전시설) 준공식 행사계획
Ⅰ. 사업의 개요
□ 추진 목적
○ 폐기물매립지에서 발생되는 매립가스(Land Fill Gas : LFG)를 에너지원으로 이용하여 전력을 생산함으로써,
- 고유가시대에 폐기물을 신․재생에너지로 자원화하여 에너지수입 대체 효과를 도모
- 악취 등 매립지 주변의 환경개선 및 온실가스 감축으로 지구온난화 방지
□ 사업현황
○ 소재지 : 인천광역시 서구 수도권매립지내
○ 공사기간 : '04. 3 ～ '06.12월
○ 사업비 : 773 억원(BTO방식의 민간투자 유치)
※ BT0 : 민간 사업자가 100%투자하여 건설, 준공후 시설은 국가로 귀속되고 사업자는 11년간 운영권을 갖고 투자비를 회수
○ 주요시설
- 발전시설(50㎿h 1기, 최대 120만㎾h/일 발전), 송전시설(철탑 29기, 약 8㎞)
※ 세계 최대 규모의 매립가스 발전시설(미국의 동급시설 1기 외에 대부분 5~10㎿h급의 소규모시설)
○ 사업시행자 : 에코에너지(주), 대표이사 정형모
- 한국인프라이호투융자회사(59%), 한국전력기술(24.4%), 토탈이엔에스(16.6%)가 출자하여 법인을 설립
※ ‘06.10.16 출자자 변경 : 당초 출자자인 현대모비스, 두산중공업이 한국인프라이호투 융자회사와 토탈이엔에스에게 지분 양도
□ 그간 추진경과
○ 2001. 5. 10 : 민간투자시설사업 기본계획(환경부 고시 제2001-65호)
○ 2003. 3. 21 : 실시협약체결 및 사업자(에코에너지주식회사)지정
○ 2004. 3. 11 : 실시계획 고시(환경부 고시 제2004-38호)
○ 2004. 3. 12 : 건설공사 착공
○ 2006. 12월 : 준공예정
※ 당초 2006. 3. 7 준공예정이었으나, 인천시의 도시관리계획결정 지연, 지역주민반대로 인한 송전선로 건설 지연 및 시운전관계로 12월로 연기
수도권매립지 매립가스 자원화사업은 어디에서 해