사적 제558호 의정부지 유구보호시설 건립을 위한 설계자문단 구성 및 운영계획
사적 제558호 의정부지(議政府址) 유구 보호시설 건립을 위한 설계자문단 구성 및 운영계획
Ⅲ 설계자문단 구성 및 운영계획
□ 추진방향
○ 다양한 관련 분야 전문가를 위촉하여 사업의 전문성을 제고
- 한국건축사·설계·고고학·보존처리 등 다양한 관련분야 전문가로 구성
- 총괄계획가 및 운영위원 외에 문화재청, 도시기반시설본부 등의 추천 인사를 위촉하여 관련 기관 간의 협의 및 의견 교환을 원활하게 함
- 유구정비, 문화재 보존·복원 및 건축·토목 설계가 복합된 사업의 특성을 고려 하여 전문분야의 자문이 추가로 필요할 시 외부 전문가의 의견 수렴도 실시
○ 주요 사안에 대해 전문가의 의견이 종합적으로 반영될 수 있도록 설계용역 보고회 및 정기적인 분야별 자문회의 개최
- 정규 보고회(착수·중간·최종보고회) 외에 정기적인 자문회의를 실시하여 주요 사안에 대한 신속한 의견 수렴을 추진
- 문화재, 유구보존처리, 전기·통신 등 분야별 수시 자문회의 실시
Ⅳ 추진일정
○ 기본 실시설계 용역 및 문화재청 심의 : 2021. 3. ~ 2021.12.
※ 문화재청(보존정책과·수리기술과) 협의 및 문화재위원회(2개 분과) 심의 결과에 따라 설계 변경 및 수행기간 연장 가능성 있음
○ 유구 보존 처리 공사 : 2021. 3. ~ 2023. 6.
- 현장 보존 및 유구보호시설 건립 공사 전·후 유구 보양과 보존처리 실시
○ 전시물 실시설계 및 제작 : 2021. 5. ~ 2022.12.
○ 유구 보호시설 건립 공사의뢰 및 시공(도기본) : 2022. 1. ~ 2023. 3.
※ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준과 현장여건 따라 공기 변동될 수 있음
○ 전시물 설치 공사 및 개관 준비 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
○ 시범 운영 및 개관 : 2023. 6.
2022년 5월에 어느 기관이 문화재 현장 보전 및 유구보전처리에 대한 자문회의를 개최해