설계변경(제1회) 시행계획
『2021년 언주로101 주변외 4개소 하수관 개량공사』설계변경 (제1회)시행계획
Ⅰ 관련근거
□ 현장 실정보고【치수과-13037(2021.6.18.)】
❍ 보고내용 : 설계물량과 실측물량이 상이하여 발생된 물량 변경과 지장물 저촉에 따른 이설비 지출건
Ⅱ 공사개요
□ 공사명: 2021년 언주로101 주변외 4개소 하수관 개량공사
□ 공사기간: 2021. 4. 26. ~ 9. 30.
□ 공사개요: 하수관 정비 D=300∼800㎜ L=872m
□ 공사비: 997,172천원
(도급비 694,562천원, 관급비 115,497천원, 이전비 187,113천원)
□ 도급자: ㈜은서토건 대표 서원희
Ⅲ 보고내용
□ 설계변경 사유
❍ 본 공사구간 중 도산대로85-89 주변 설계물량과 현장 실측물량이 상이하여 실측물량 적용에 따른 물량 변경
❍ 자재 소운반 차량이 당초 설계시 25톤차량으로 계상하였으나, 협소한 이면도로 폭 등 현장여건을 고려하여 5톤 차량으로 변경
❍ 공사구간 지장물(도시가스) 저촉으로 이설이 불가피한 구간 이설비 적용
얼마의 공사 비용을 들여 2021년 언주로101 근처 외 4개소 하수관 개량공사를 시행하니