"설계변경(총차 및 1,2차) 검토 보고"
『2020년 탄천 자전거통행로 겸 보행교 설치공사(장기계속)』설계변경(총차 및 1,2차) 검토 보고
Ⅰ 관련근거
□ 설계변경(총차 및 1차-2회, 2차-1회)보고서 제출
 【서울시설공단 공사감독1처-2683(2021.04.21.)】
Ⅱ 공사개요
□ 공사명: 2020년 탄천 자전거통행로 겸 보행교 설치공사(장기계속)
□ 공사기간: 2020. 03. 20. ~ 2021. 06. 30.(1차: 2021. 4. 30)
□ 공사개요: 횡단교량(라멘교 B=6.0m, L=70m), 접속도로(B=6.0m, L=30m)
□ 도급비: 1,493,912천원(1차 계약분 1,279,969천원, 2차계약분 213,943천원)
□ 도급자: 한맥종합건설(주) 대표 오제성
□ 감독청: 서울시설공단
Ⅲ 보고내용
□ 설계변경 사유
❍ 설계도서와 현장여건이 상이하여 시공물량 증·감 발생
- 서울시 안전점검 결과에 따라 흙막이 가시설 계측기 설치
 〔공단 공사감독처-714호(2021.2.3.) 현장실정보고 관련〕
- 현장여건에 따른 철근 가공상세도 일부 변경
 〔공단 공사감독처-1440호(2021.3.12.) 현장실정보고 관련〕
- 우천으로 인한 가·축도 재정비
 〔공단 공사감독처-2386호(2021.4.12.) 현장실정보고 관련〕
❍ 기타 정기안전점검 및 품질시험수수료 반영
❍ 예산과목
 - 하천관리과, 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 탄천 자전거통행로 겸 보행교 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)
Ⅳ 조치계획
□ 상기 보고내용과 같이 설계도서와 현장여건이 상이하여 발생된 물량 변경사항에 대하여 설계변경을 시행하고자 함.
2020년 탄천 자전거통행로 겸 보행로 설치공사의 도급을 맡은 건설회사가 어디야