준공기한 연기 및 계약변경 검토보고
- 신대방동 빗물마을 조성사업 - 
준공기한 연기 및 계약변경 검토보고
Ⅰ 관련 근거
준공기한 연기 및 계약변경 요청건 (위드제이산업 주식회사, W&J-2020-업무-1210)
Ⅱ 공사 개요 
공사명 : 신대방동 빗물마을 조성사업
공사기간
- 2020.10.26. ~ 2021.06.30. (총차)
- 2020.10.26. ~ 2021.04.15. (1차)
공사규모
- 빗물 침투 트렌치 L=36m, 띠녹지 조성 A=215㎡, 투수콘포장(A=34.6@),
투수블록포장(A=18.65@), 빗물저금통 및 상자텃밭 설치
도급비
- 총차 : 512,000천원
- 1차 : 356,620천원
도급자 : ㈜위드제이산업 대표 나채오
Ⅲ 보고 내용
 준공기한 연기 검토내용
- 동절기 굴착 통제기간(11월~2월, 4개월)공사 불가로 인한 절대공기 부족.
- 귀책사유 : 우리구 (지체상금 미부과)
계약변경 검토내용
- 장기계속계약으로 시행중인 공사이나, 효율적 공사 시행을 위해 단년도 계약으로 변경 요청.
Ⅳ 조치 계획
 상기 검토 내용이 타당한 바 준공기한 연기 및 계약변경 시행
신대방동 빗물마을 조성사업 공사 시행을 효율적으로 하기 위해 장기 계속계약이 계속될 예정이지