공사중 설계변경 최소화 대책
건설공사 정보공유·소통으로 투명성․신뢰향상․예산절감․시민불편 감소 공사중 설계변경 최소화 대책
4 설계변경 최소화 방안
① 관계기관과 충분한 협의를 통한 설계변경 요구사항 사전 방지
▣ 타당성조사 및 기본계획 단계부터 실시설계 부서와 공사시행부서 참여
▣ 선심성 동시다발적 공사발주 지양하고 예산투입가능 범위에서 착수
▣ 예산부서 및 시의회 등을 통해 연차별 적정예산 투입 협조
② 적정 설계용역 기간 확보로 설계누락·오류발생 최소화
▣ 지반조사, 관계기관 협의사항, 인허가 등 적정 용역대가 산출 반영
▣ 설계완료 전 계획부서와 사업부서간 성과품에 대한 철저한 검증 실시
▣ 건설기술진흥법 벌점기준에 따라 부실용역업체 벌점부과 제재 철저
③ 지하시설물 등 지장물에 대한 정밀조사 실시
▣ 지하시설물통합정보시스템 우선 활용 및 유관기관 협의절차 우선시행
▣ 설계시 지하매설물 확인을 위한 충분한 줄파기 설계내역 반영
④ 주민, 시의회 의견수렴 및 정보공유·소통 강화로 민원발생 최소화
▣ 지역 주민설명회, 시의회 및 관심있는 의원들과의 소통 강화
▣ 공정진행사항, 민원 및 사업계획 주요변경사항 등에 대해 수시 시의회와 정보를 공유하고 의견수렴 등을 거쳐 민원발생 최소화
누구와 수시로 공정진행사항, 민원 및 사업계획의 주요변경사항 등에 대한 정보를 나눌 예정이야