댐 상류 하수도시설 확충사업
댐 상류 하수도시설 확충사업
4. 추진경위 및 향후추진일정
○ '02. 6. 1 : 환경부의 댐상류 하수처리장 설치대책 추진계획
○ '02.11. 6 : 다목적댐 상류지역 하수처리장 확충계획수립 (환경부 하수67712-985, 공단에서 사업수행 확정)
○ '03.1～3월 : 합천 등 5개댐상류 하수도사업 협약체결 완료
○ '03. 4.30 : 사업추진배경, 목적, 방향, 통합관리시스템사례 발표 등 사업설명회 개최
○ '03. 5월현재
- 협약체결이 완료된 남강, 합천댐은 기본계획 용역수행중이며, 소양강, 충주댐, 대청댐은 기본계획 용역계약체결
- 안동, 임하댐은 협약체결 완료단계이며, 주암댐 등은 협약체결 진행중
○ ‘03.7～11월 : 타당성조사 및 기본계획수립
○ ‘03.9～12월 : 타당성조사 및 기본계획고시
○ ‘03.12～’04.4월 : 사업계획서 접수
○ '04. 2～ : 사업계획서 평가
○ '04. 4～ : 사업시행자 지정 및 사업계획 확정
○ '04. 7～ : 실시계획서 작성(사업시행자) 및 승인(지자체)
○ '04. 8 ～ '06. 7월 : 공사착공 및 준공
○ '06. 8월이후 : 운영관리(사업시행자)
5. 사업의 기대효과
○ 유역 내 하수도시설 조기 설치.
○ 효율적인 운영관리.
- 고급인력 및 시설 보수인력의 공동운영 가능.
- 시설운영의 표준화, 기술력의 공유로 시너지효과 기대.
- 공동구매, 공동관리를 통한 하수처리원가의 절감.
○ 경제성 확보.
- 공통시설(실험실,관리동,탈수시설 등)의 중복설치 해소.
- 설치비(약 23%), 운영인력(약 50%)의 절감 기대.
○ 실질적인 유역 환경관리감시체계 구축 실현.
○ 정보자원 및 관련 인프라의 효율적 관리로 편리성 및 확장성 보장 등
2002년 6월 1일에 댐상류 하수처리장 설치대책을 추진계획한 부처는 어디야