수도권매립지관리공사 2011년 사업추진 계획
수도권매립지관리공사 2011년 사업추진 계획◇ 수도권매립지의 안정적인 운영기반 정착, 에너지타운 및 환경관광 명소화 조성 등 역점사업을 지속 추진
1 저탄소 녹색성장의 핵심동력으로 개발
가. 수도권 '환경에너지 종합타운' 조성
3) 기타 에너지화 사업 등
□ 폐자원에너지타운 및 환경문화단지 기반 조성 추진
○ 세계최고의 환경명소에 걸맞는 폐자원에너지타운기반 조성
- 폐자원에너지타운 등 경관계획(디자인) 용역 추진계획 수립(‘11.2)
- 일반적인 공장단지 이미지 해소를 위한 각종 시설물에 대한 연계성 및 미적이미지 개선방안 마련
○ 환경문화단지 사업추진방안 설정 및 현상설계 공모 등 추진(‘11.4～)
- 제안, 기술공모 등 사업추진 방법 결정, 현상설계 공모를 통해 미적, 기능적, 상징적으로 우수한 건축물이 될 수 있도록 추진
- 문화시설로서 인허가 추진을 위해 매립목적 변경 및 도시관리계획(변경) 결정 용역추진(‘11.4～)
□ 태양광발전사업 민간사업자 선정 및 인허가 추진
○ 민간사업자 공모 추진 등(‘11.2～4, RPS제도 도입 후 추진)
○ 세부협의 및 협약체결(‘11.5～8), 설계, 시설공사 및 인․허가 추진(’11.7～) 
※ 사업자 선정 후 토지사용 및 발전사업 인․허가에 약 8개월 소요예상
□ 바이오에너지타운 조성을 위한 시험식재
○ 시험재배(‘10, 1차년도) 사업분석(‘11.1)결과를 토대로 타당성 검증 등 사업추진방안 마련
○ 바이오순환림(포플러, 에너지그라스 등) 시험재배(2차년도, ‘11.3～’12.3)
- 시험재배지의 토양 특성조사, 생육상태 모니터링 및 분석 등
□ 환경에너지대학원대학교 설립 추진
○ 자문위원회 구성 등 추진기반 조성
- 관련전문가들을 활용, 추진사항 진단 및 방향 설정(‘11.3～설립인가)
- 기업·지자체·연구소 등과 공동연구 등을 위한 MOU체결(’11.7～)
○ 학교법인 설립허가 추진(‘11.7～) 및 추진단 발족(법인설립 후)
2011년 수두건매립지관리공사에서 바이오에너지타운 개발을 위해 무엇을 시험재배할까