“한·네덜란드 공동 심포지엄”개최
국가식품클러스터 성공조건 모색을 위한 “한·네덜란드 공동 심포지엄”개최 <br>국가식품클러스터 조성 기본구상<br>Ⅳ 향후 추진계획<br><br> <table><tbody><tr><td>연도</td><td>클러스터 단지 조성</td><td>클러스터 활동 지원</td><td>비고</td></tr><tr><td>2009</td><td> <br>◦예비타당성 조사(1월～6월) <br>-기획재정부‧KDI 공공관리센터 <br>◦국가산업단지 지정(7월) -농식품부장관 → 국토부장관 신청, 국토부장관 산업단지 지정 <br>◦산업단지 계획안 수립(9월) - 사업시행자, 9～12개월 소요 </td><td> <br>◦핵심아이템 개발사업 -글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 사업아이템 발굴 용역 <br>◦교류협력 및 기업투자유치(계속) <br>◦인력양성 지원(계속) </td><td> <br>◦국가식품클러스터 세부실행계획 마련 </td></tr><tr><td>2010</td><td> <br>◦산업단지 승인신청(6월) - 사업시행자 → 국토부장관, 평균 6개월 소요 - 환경‧교통‧재해평가, 관계부처 협의‧주민설명회, 산업단지계획심의위원회, 개발계획‧실시계획 승인 <br>◦착공(12월) - 보상 및 공사 착수, 평균 24개월 소요 </td><td> <br>◦기업 투자유치 활동, 홍보 및 교육사업(계속) <br>◦전통식품, 기능성식품 등의 상품화 촉진을 위한 기술개발지원사업(계속) <br>◦기업지원서비스 사업(계속) </td><td> </td></tr><tr><td>2011</td><td> </td><td> <br>◦해외 연구소 교류(계속) -양해각서(MOU)체결, 인력‧정보교류, 세미나 등 <br>◦기업 및 연구소 유치 추진(계속) </td><td> <br>◦공동집배송시설, 전처리시설, 창업지원센터는 건축만 지원(2011～2013) -향후 전문업체 위탁 계획 </td></tr><tr><td>2012</td><td> <br>◦클러스터에 건립할 연구 및 지원시설 건축 시작 <br>◦준공(12월) </td><td> <br>◦참여주체간 네트워크 형성 <br>◦국내‧외 식품에 대한 종합적 연구 분석 및 DB화(계속) </td><td> </td></tr><tr><td>2013～2015</td><td> </td><td> <br>◦클러스터 내 네트워크 활동 지원 <br>◦기업생산활동 및 연구활동 개시 <br>◦기업지원시설 공동 이용 <br>◦산‧학 연계 및 지역 연계활동 <br>◦타 클러스터와 연계활동 </td><td> </td></tr></tbody></table>
국가식품클러스터 단지 조성을 하기 위해 연구 및 지원시설 건축을 언제 시작했어 언제 국가식품클러스터 단지를 건립할 연구 및 지원시설 건축을 시작했니