- 교통약자 등 지하철 이용자 이동편의 제공을 위한 -2021년 승강편의시설 설치계획
- 교통약자 등 지하철 이용자 이동편의 제공을 위한 - 2021년 승강편의시설 설치계획
1 추진 개요
 추진 근거
○ 교통약자의 이동편의증진법 제9조(이동편의시설의 설치 대상)
○ 지하철 이동편의시설 확충 종합계획(시장방침 537호, 2007.10.4.)
- 우선순위(1역 1동선 미확보 역중 E/L 설치가능 역 등) 의거 단계별 승강편의시설 확충
○ 제3차 市 교통약자 이동편의 증진계획(행정1부시장방침 384호, 2018.8.1.)
- 2022년까지 全 역사 1동선 확보 엘리베이터 100% 설치
○ 교통공사 설립 및 운영 조례 제4조(자본금), 제32조(보고 및 검사 등)
 추진 경위
○ 2021. 2. 19.: 지하철역 승강편의시설 설치사업 관련 추진계획(市)
- 교통공사 설계중 공사비 증액, 투자심사(총사업비 40억 이상) 12개소 발생
○ 2021. 3. 24.: 출자금 지급(市)
*********************************
○ 2021. 2. ~ 3.: 1동선 확보관련 면담회 개최(2회, 市-장애인차별철폐연대)
- 추경 전 설계완료 대상지에 대해 ‘21년 추경 편성 등 요구
○ 2021. 4. 9. : 2021년 승강편의시설 사업 추진계획(교통공사)
- 국비매칭사업 종료 시기(2021) 도래에 따른 1역사 1동선 미확보 역사에 대한 사업비(설계중 12역 공사비, 지속검토 4역 설계비·공사비) 마련필요
○ 2021. 5. 4. : 투자심사 대상지 변경제출(교통공사) ※당초 12→변경 14건
어떤 방법으로 2021년 지하철역 승강편의시설 설계완료 대상지에 대해 추경 편성을 요청했니