정부, 새만금호(湖) 수질 대책 강화!
광역기반시설 조성 현황 및 계획
Ⅱ. 주요 기반시설 조성 현황 및 계획
 도로
ㅇ (동서2축) ‘15.7월 기공식 이후 본 공사에 착공(’15.11월)하여 물을 차단하는 사석시공중(’15년말 공정율 12% 목표)
- 내부용지 접근로 확보를 위해 목표연도(‘20년) 이전 조기개통 추진
ㅇ (남북2축) ‘16년 예산이 반영(21억원)됨에 따라 ’16년초 발주준비
- ‘16년말 착공하여 ‘20년 완공 추진(’18년 산업단지 진입로구간 조기개통)
ㅇ (새만금-전주 고속도로) ‘16년 하반기까지 실시설계, ’17년 착공(국토부)
* 새만금접근로(새만금∼서김제IC)는 동서2축도로와 연계 개통 추진
ㅇ (남북3축) 내부개발 수요에 따라 ‘21년이후 건설 추진
 항만
ㅇ (방파제) 방파제(3.1km)의 상부 부대시설 공사중으로 ’16.6월 완공을 목표로 추진(‘15년말 공정율 90% 목표)
ㅇ (진입도로·방파호안) 총사업비 협의중으로 ‘16년말 공사 착공
ㅇ (부두) 미착수, 민자로 계획되어 원활한 사업추진에 어려움* 예상
* 항만시설 부재 → 기업 입주수요 부진 → 항만수요 부진 → 항만기능의 위축으로 이어지는 악순환 우려
 공항·철도
ㅇ ‘16년초 고시예정인 국가 중장기 계획* 반영 협의중(국토부)
* 제5차 공항개발 중장기 종합계획(’16∼’20), 제3차 국가 철도망 구축계획(’16∼’25)
 공급시설
ㅇ (전력) ‘16년말 완공을 목표로 송전선로(345kV) 건설중(한전)
* 철탑 88기중 44기 완공, 일부 주민들의 공사반대 민원으로 사업추진에 애로
ㅇ (가스) ‘17년초 완공을 목표로 관로·공급관리소 건설중(가스공사)
* 관로 총 30.9km중 14.0km 공사 완료
ㅇ (수도) 산업단지 공업용수 공급을 위한 배수지·배수관로 공사중
- 배수관로는 ‘15.1월 준공, 배수지 증설공사는 ’15년말 착공하여 ‘18년 완공 예정(수공)새만금개발에 꼭 필요한 도로, 항만, 철도, 공항 등의 광역기반시설을 조기에 구축하기 위한 안정적인 재정투자와 범정부적 지원이 절실
새만금접근로를 어떻게 개통하려고 추진 중이니