공공소프트웨어사업 과업변경 가이드 수립·배포
｢공공소프트웨어사업 과업변경 가이드｣ 수립·배포<br>과업변경 절차 <table><tbody><tr><td>절 차</td><td>검토내용</td><td>관련문서</td></tr><tr><td>(1)과업내용변경 요청</td><td>- 사업자는 과업변경에 관하여 과업변경심의위원회의 개최를 요청하는 경우 ‘과업내용 변경요청서’를 작성하여 과업변경 요청</td><td>과업내용 변경요청서</td></tr><tr><td>(2)과업변경심의위원회 구성</td><td>- 전문가(5명 이상 10명 이내)로 즉시 구성(구성되어 있지 않은 경우 14일 이내 구성) - 위원 중 과반수는 SW사업에 관한 학식이나 경험이 있는 전문가로 구성 계약금액 10% 이상 변경시 과업변경심의위원회 구성·운영 필수</td><td>과업변경심의위원회 구성</td></tr><tr><td>(3)과업변경 심의</td><td>- 과업내용 변경의 적정성 여부를 심의·의결 - 계약기간 및 계약금액의 조정에 관한 사항을 심의·의결 (재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 심의ㆍ의결)</td><td>과업변경 심의결과서</td></tr><tr><td>(4)심의결과 통지 </td><td>- 심의결과 및 조치계획을 14일 이내 사업자에게 통지 (1차에 한해 14일 내 연기 가능) - 계약기간 및 계약금액의 조정(계약금액 조정은 30일 이내), 조정이 곤란한 경우에는 기존의 계약기간 및 계약금액 범위 내에서 과업 재조정</td><td>변경요청 통보서</td></tr><tr><td>(5)과업변경 관리</td><td>- 사업자에게 통지한 사항에 대해‘과업내용변경 관리내역서’작성·관리</td><td>과업내용변경 관리내역서</td></tr><tr><td>(6) 계약금액조정</td><td>- 과업내용 변경에 따라 계약기간·계약금액 조정</td><td>용역계약서</td></tr></tbody></table>
무슨 문서가 공공소프트웨어사업 과업변경 가이드에 과업변경 절차 가운데 과업내용변경 요청과 연관되어 있니