2021년 시공원 경관개선사업 추진계획
2021년 시공원 경관개선사업 추진계획
Ⅰ 추진방향
 대모산도시자연공원 내 방치된 경작지의 식재를 통한 볼거리 제공 및 주민 힐링공간 제공
Ⅱ 추진개요
 대상지: 강남구 일원동 434-1(대모산도시자연공원 내)
 규모: 500㎡
 추진기간: 2021.06.
 추진내용
○ 식재기반 및 수목식재
○ 주변 환경 및 사면정비
 소요예산: 금50,000천원(시비)
 예산과목: 공원녹지정책과. 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비
Ⅲ 세부 추진계획
 현장조사 및 설계
○ 기간: 2021.05.
○ 방법: 현장실사에 따른 대상지선정 및 자체설계
- 대모산도시자연공원 내 적합지 선정
- 현장여건에 따른 적합한 설계 실시
 공사시행
○ 공사기간: 2021.06.
○ 공사비: 금50,000천원
○ 계약방법: 수의계약
- 다양한 실적이 있는 전문업체와 계약을 조속히 체결하여 전반기 사업 완료를 통해 예산 신속집행 제고
Ⅳ 향후일정
 2021.05.: 계획서 수립, 현장 조사 및 설계 실시
 2021.06.: 공사계약심사 및 공사발주
 2021.06.: 공사 시행 및 준공.
대모산 도시 자연공원 경관개선사업의 무슨 사항을 2021년 5월에 진행하니