수도권매립지관리공사 2011년 사업추진 계획
수도권매립지관리공사 2011년 사업추진 계획◇ 수도권매립지의 안정적인 운영기반 정착, 에너지타운 및 환경관광 명소화 조성 등 역점사업을 지속 추진
1 저탄소 녹색성장의 핵심동력으로 개발
가. 수도권 '환경에너지 종합타운' 조성
2) 유기성 폐자원에너지화 사업
□ 하수슬러지 자원화시설 설치사업(2,3단계)
○ 2단계사업(1,000톤/일) 연내 설치 완료
- 시운전(’11.10～12) 및 준공(‘11.12), 건조물 연료공급 계약체결(‘11.11)
○ 3단계(1,000톤/일, 건조연료화) 사업 추진
- 기본 및 실시설계 용역 완료(‘11.5)
- 2,3단계 건조물에 대한 활용방안 검토(‘11.3～9)
□ 음폐수 및 음식물류폐기물 바이오가스화 사업
○ 음폐수 바이오가스화 사업(500톤/일)
- 인․허가(도시관리계획 결정 변경) 및 시설공사 진행(‘11.1～’12.12)
○ 음식물류 바이오가스화 사업(1,000톤/일)
- 지역주민과의 공감대 형성 등을 통한 사업추진여건 조성(‘11.1～3)
- 관계기관 협의 및 협약체결(‘11.1～5), 입찰안내서 작성(‘11.6～12)
○ 바이오가스 자동차 연료화사업(‘11.3월 준공예정)
- CNG 충전소로 이송, LNG와 8:2으로 혼합하여 청소차량 등에 주입
□ 1단계 하수슬러지 자원화시설 안정적인 운영
○ 설비구조 개선 등을 통해 효율성과 안정적 처리체계 정립
- 악취제거를 위한 약액 세정탈취설비 보강(2기), 약품 희석장치 설치(‘11.4)
- 양생기 보완 및 개선, 슬러지 보관장 설치 등
○ 잉여복토재의 재활용 방안 마련, 하수슬러지의 안정적인 처리
- 슬러지 고화물에 대한 법적․제도적 사용기준 마련
- 자체 활용 시범사업 추진(중간복토재, 성토기반재, 바이오순환림 조성용 등) 
※ 복토재 생산량 : 1,500톤/일(자체활용 : 1,000톤, 잉여 : 500톤)
바이오가스 자동차 연료화사업을 수도권매립지관리공사가 어떤 방식으로 진행하지