행복청, 국내 '건설관리 선진화' 선도!
행복청, 국내 '건설관리 선진화' 선도!<br>CPM(Critical Path Method) 공정관리<br>□ 기대효과<br> ㅇ 위험요인(Risk)의 사전 발굴 및 신속한 만회대책 수립 등 최적의 공정관리 추진 및 국내 건설관리 방식을 선도<br> ㅇ 작업의 관리단위가 세분화되어 상세 공정관리 용이<br>   - 작업의 범위 및 선·후행 등 상세한 관리로 간섭사항, 문제점의 발생 가능성에 대한 사전 예측 및 대응 가능<br> ㅇ전체 공사일정에 직접적인 영향을 미치는 주 공정의 중점관리를 통해 공기단축 가능 <table><tbody><tr><td>구분</td><td>CPM 공정표</td><td>비고</td></tr><tr><td>관리범위</td><td>-관리수준이 복잡하고 세분화 되어 별도의 분류체계(WBS)로 상세 관리</td><td> </td></tr><tr><td>선·후행 연결관계 </td><td>-작업일정뿐 아니라 논리적인 선·후행 연결을 통해 유기적 일정관리 가능(주요공정 확인 및 중점관리)</td><td> </td></tr><tr><td>자원관리</td><td>-상세 일정과 연계한 자원(인원, 장비, 자재) 및 비용의 통합관리가 가능</td><td> </td></tr><tr><td>관리도구</td><td>-전문 공정관리프로그램을 사용한 일정 자동계산을 통해 과학적인 공정분석 가능</td><td> </td></tr></tbody></table> < CPM 공정표의 주요 특징 >
어떤 관리범위가 행복청의 CPM 공정표에 해당될까