2021년도 문화재 보존·관리·활용 시행계획
2021년도 문화재 보존·관리·활용 시행계획
2-19 도봉서원 복원 관련 유·불 상생 추진
 사업목적
○ 도봉서원 복원을 위해 부지 발굴조사 결과 불교 유물·유적이 발굴되어 불교계
요청 및 문화재위원회의 복원 신중 의견에 따라 유·불 상생할 수 있는 유적 정비 방안 모색
 사업개요
○ 사업대상 : 도봉구 도봉동 404번지 일대(24필지 총 20,557㎡)
○ 사업내용 : 도봉서원 터 종합정비계획을 수립, 실시설계 용역 추진
 소요예산 : 200백만원 (시비) ※ 20년 이월 예산
 추진현황 및 계획
○ 2012.5.~9. : 서원부지 발굴조사(시비 10억원–기존 서원 사우 철거)
※ 발굴조사 결과(2012. 9) : 사찰관련 유구, 불교유물 다수출토(총 373점 - 불교용구 유물 77점)
○ 2014.8. : 불교계(조계종) 도봉서원 복원 전면 재검토 요청
※ 문화재위원회(건축물분과) 복원추진 신중한 접근 의견표시(2회 - 2013.9 /2014.8)
○ 2015.3. : (사)도봉서원 사우의 원상회복 시의회 청원회시(연구용역시행)
○ 2016.3.~11. : 도봉동 404번지 일대 유구·유물 발굴지 역사성 정립 학술용역 추진
- 고증연구, 지표조사를 통해 512번지 일대가 영국사, 서원의 주된 영역임을 확인
- 조선 초기에 창건한 영국사 터를 재사용하여 1573년 도봉서원을 창건, 터의 계승 관계와 역사성을 규명
○ 2017.6.~12. : 도봉서원 복원사업 관련 발굴조사(실 조사일수 66일)
- 영국사의 정확한 위치와 건립시기 등 영국사와 도봉서원의 중심영역 범위 확인
→ 향후 중심영역(배면석축, 중앙부, 보호수와 주변 등) 및 동쪽 휴게지역, 탐방로와 계곡부 석축 등에 대한 추가조사 필요
○ 2018.5.~2019.6. : 도봉서원 보존 정비를 위한 추가 발굴조사(500백만원)
- 도봉서원 복원을 위한 학술적 근거를 마련하기 위하여 추가 발굴조사 실시
○ 2019.12. : 발굴지역 복토 완료 및 수해예방시설 설치
○ 2020.8. : 도봉서원 터 출토 건칠불 보존처리 용역
○ 2020.5.~2021.2. : 도봉서원 터 종합정비계획 수립 용역
○ 2021.상반기 : 종합정비계획안에 대해 서울시 협의 및 문화재위원회 심의
도봉서원이 설립된 연도가 언제야