고등학교 옆 조성에 학부모들 반대 무산 이후 5개월간 여전히 대체 부지 못 찾아 시 "내년 4월까지는 최적 장소 찾을 것" 대전시가 추진하는 공영차고지 조성 사업이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 비룡지구에 조성될 차고지가 고등학교 옆에 조성돼 교육환경 유해 등을 사유로 학부모들의 반대에 부딪혀 무산된 후 대체 부지를 찾지 못해 나아가지 못하고 있기 때문이다. 31일 대전시에 따르면 현재 공영차고지를 조성할 대체 부지는 없는 상태다. 지난 6월부터 용역업체와 타당성 조사를 시행하고 있지만, 5개월간 최적의 장소를 찾지 못하고 있다. 차고지를 조성할 부지를 선정해도 추진해야 할 행정 절차는 많다. 도시관리계획 용역을 착수한 뒤 국토교통부와 대전권 개발제한구역관리계획 협의를 진행해야 한다. 해당 절차가 끝나면 계획을 수립하고 예산 심의를 거쳐 조성을 진행해야 한다. 시는 지난 6월 주민설명회 때 주민이 제안한 대청동 4만3000㎡ 부지의 적격 여부를 검토한다고 밝혔지만, 대청댐 인근에 위치해 있어 상수원 보호구역으로 지정돼 개발이 불가능한 것으로 판단했다. 여기에 당시 주민들이 제안한 3개의 부지 또한 상수원 보호구역 등의 사유로 적절하지 않은 것으로 결정됐다. 2016년부터 계획을 수립한 공영차고지 조성은 기점지 입지 불안정을 해소하고 민원 해결을 하는 등 시내버스 운영 안정화를 위해 추진하고 있다. 2018년 비룡지구(동구 비룡동 544번지 일원)에 2만8466㎡ 규모로 2021년 완공을 목표로 계획됐다. 그러나 조성될 부지의 바로 옆 고등학교가 있어 학부모들이 반대가 심했다. 해당 고등학교의 학부모들은 기숙학교로 24시간 아이들이 생활하는 공간에 대형차가 오가는 차고지가 설립할 수 없다는 입장을 밝히며 시에 재검토를 요구했다. 결국 시는 주민들의 반대가 있다면 더 이상 행정절차를 이행할 수 없다고 판단해 대체 부지를 물색 중이다. 시 관계자는 "용역이 내년 4월에 끝나게 된다. 그때까지는 공영차고지를 조성할 최적의 장소를 최대한 알아볼 것"이라고 말했다.
31일 대전시에 따르면 지난 6월부터 용역업체와 타당성 조사를 시행중이며 용역이 끝나는 내년 4월까지는 공영차고지를 조성할 최적의 장소를 최대한 알아볼 것이라고 말했다.