중기부, 23개 자유특구 현장점검 중소벤처기업부는 지난달 30일 세종 자율주행 특구를 시작으로 1차 지정된 7개 규제자유특구의 총 23개 사업에 대해 특구 사업별 현장점검을 실시했다. 이번 현장점검은 규제자유특구 지정 이후 처음 이뤄져 실증특례에 따른 부대 조건들과 이행계획을 검토하고 실증사업 이전의 사전 준비사항에 대해 전반적인 사항들을 점검했다. 현장점검결과, 기업이전은 10월 현재 총 이전대상 60개사 중 48개사가 이전을 완료했고 충북을 비롯해 부산·강원 이전대상 기업이 모두 이전을 마무리하는 등 12월까지 대부분 이전을 완료할 예정이다. 세종 자율주행특구는 지난 9월부터 BRT운행구간에서 자율주행차 시범운행을 실시 중으로 주·야간, 악천후 운행 등 시나리오별로 안전대책을 12월까지 마련해 실증을 진행할 예정이다. 도심공원 자율주행 서비스를 위해 11월까지 세종시의 중앙공원에 자율주행 전용도로, 통신시설 등을 설치하고, 중앙공원이 개원되는 내년 4월부터 본격 실증 예정이다. 또한, 특구사업자와 국내 자율차 기업이 데이터를 원활하게 활용할 수 있도록 내년까지 단계별로 '자율주행 빅데이터 관제시스템'을 구축할 예정이다. 내년 3월까지 자율주행 비식별화 프로그램 개발하고 5월 관제센터 설계를 거쳐 자율차 연계 테스트 및 빅데이터 관제센터 구축을 내년 말까지 완료할 계획이다. 충북 스마트안전제어는 무선제어 실증을 위한 가스시설 구조물 제작 설계를 오는 12월까지 완료하고, 무선기반 가스용품(가스밸브·유량기·차단기)의 국가 인증에 활용되는 퓨즈콕/다기능 계량기 전용 평가시스템(가스안전공사)의 장비구축을 승인하는 국가과학기술심의위원회 심의가 11월에 예정돼 있다. 가스용품을 무선으로 제어하기 위한 IoT기반 차단·제어 소프트웨어의 품질확보 관리 방안을 11월에 마련하고 개발에 착수할 계획이다. 중기부는 이번 현장점검에서 파악된 특구별 보완사항을 특구 옴부즈만, 실증특례 관련 부처, 지자체와 기술전문가로 구성된 합동점검반을 운영해 11월에 다시 현장을 점검할 예정이다. victorylba@
중소벤처기업부가 지난 30일 실시한 총 23개 사업에 대한 현장 점검결과에서 파악된 보완사항을 토대로 11월 재점검할 예정이다.