구본영 전 천안시장의 대표적인 현안사업인 '삼거리공원 명품화 사업'이 지난 18일 최종 용역보고회를 개최했지만, 국토부의 사전타당성평가 결과 통보 지연과 예산 증액 등의 난관에 빠져 추진동력을 잃을 수 있다는 우려가 제기됐다. 시는 지난 18일 부시장과 국·소·구청장을 비롯해 사업 자문위원단와 용역사 관계자 등 50여 명이 참가한 가운데 '천안삼거리공원 명품화사업 기본 및 실시설계 용역 최종보고회'를 개최했다. 이는 지난 2018년 12월 삼거리공원 명품화사업 기본 및 실시설계 설계 공모 당선작 발표 및 기본 및 실시설계 용역 계약 후 10개월 만이다. 이날 실시설계를 담당한 (주)도화엔지니어링 관계자는 그동안의 사업 진행 성과와 삼거리공원의 마스터플랜을 보고하며 세부추진 계획을 설명했다. 하지만 지난 7월 국토부의 사전타당성평가 결과 통보가 지연됨에 따라 사업이 더는 진척되지 못하고 있다는 것으로 당초 오는 12월 착공예정이던 사업 시행이 불투명해졌다. 실시설계를 담당한 용역사는 국토부의 사전타당성평가 지연에 따라 충남도의 구역지정 및 실시계획 일괄신청 및 승인이 늦어지고 있다며 다음 달 중순까지 국토부의 결과가 내려오는 것을 전제로 2020년 4월까지 충남도의 승인을 받아 2020년 9월 착공이 현실적인 목표라고 밝혔다. 또 그동안 주민설명회와 자문위원단의 회의를 통해 제안된 사업 내용 반영에 따른 공사비 증가도 사업추진의 어려움으로 남고 있다. 당초 계획으로는 순수 공사비가 440억원으로 책정됐지만, 최종보고회를 통해 제안된 사업비는 505억원 가량으로 기본대비 65억원 이상이 증액됐다. 설계비와 감리비, 용지 및 시설보상비 등을 더한 총사업비는 674억원으로 집계됐다. 특히, 해당 사업이 구본영 전 시장의 중점사업이었던 만큼 2020년 4월 진행될 총선과 천안시장 재보궐선거에서 과도한 예산을 이유로 정쟁의 대상이 될 가능성이 높은 만큼 시가 강도 높게 추진하지 못할 것이란 우려의 목소리도 있다. 아울러 시가 국·도비를 통해 확보한 133억 5000만원 역시 '지방이양일괄법'에 따라 충남도가 전액 집행하는 만큼 충남도와의 유기적인 협조가 필요하다. 구만섭 부시장은 "최종 용역보고에 따라 삼거리공원 명품화사업에 대한 마스터플랜이 나온 만큼 사업과 관계된 모든 부서는 사업 진행 시 추가적인 행정력과 예산의 낭비가 없도록 철저한 검토를 해달라"고 주문했다. 김선태 시의원은 "시장 궐위라고 해서 최종보고까지 이뤄진 사업이 좌초된다는 것은 올바른 행정이 아니다"며 "양승조 지사도 천안시를 방문한 자리에서 시장궐위에 따른 혼란이 없도록 적극적으로 지원한다는 방침을 밝힌 만큼 긍정적으로 진행될 것으로 본다"고 말했다.
구본영 전 천안시장의 대표적인 현안사업인 '삼거리공원 명품화 사업'이 당초 예산을 뛰어 넘는 공사비 로 정쟁의 대상이 될 가능성과 사업 진행 추진에 재동이 걸릴 것이라는 우려의 목소리가 커지고 있다.