2년 이상 진통을 겪었던 한국은행 통합별관 건축공사가 첫 삽을 뜨게 됐다. 해당 공사는 오는 2022년 3월 말 완공돼 하반기 중 입주가 가능할 것으로 전망된다. 한은은 24일 서울 중구 소공동 한은 본관 앞에서 기공식을 열었다. 이날 기공식에는 이주열 한은 총재와 윤면식 부총재, 금통위원, 한은 감사와 부총재보, 외자운용원장, 국실장 등이 참석했다. 이주열 한은 총재는 "중앙은행 건물은 한 나라의 국격을 나타낸다"며 "통합별관 건축사업은 한은이 고유한 기능을 안정적으로 수행할 수 있도록 건물을 재정비하고 새로 짓는 프로젝트로, 중앙은행 직원들의 일터를 만드는 역사적인 작업"이라고 밝혔다. 한은 본부는 본관, 화폐박물관, 1별관, 2별관 그리고 소공별관 등 5개 건물로 이뤄졌다. 그간 건물이 노후화되면서 안정성 및 보안 문제가 제기돼 재정비 필요성이 커졌다. 이에 2015년 4월 타당성 조사를 통해 본관은 리모델링이, 1ㆍ2 별관은 재건축이 필요한 것으로 나타났다. 그 과정에서 2별관은 문화재청 요구에 따라 보존 활용키로 했고, 1별관은 통합별관으로 재건축하기로 결정했다. 2016년 3월에는 설계 현상공모를 통해 희림건축을 설계자로 선정했고, 10월에는 문화재청 현상변경 심의를 진행했다. 11월과 12월에는 건축. 교통 통합심의, 수도권정비심의를 차례로 통과했다. 이어 2017년 1월 최종적으로 건축허가를 얻고, 7월에 시공사 선정을 위한 입찰공고가 이뤄져 12월 계롱건설산업이 낙찰예정자로 선정됐다. 이후 시공사 입찰 과정에 문제가 있다는 지적이 나오면서 공사가 지연되기도 했지만, 올해 8월 조달청이 계역절차 재개를 결정함에 따라 계룡건설과 기술협의 절차를 속개해 지난달 29일 최종 계약을 체결했다. 계룡건설이 수행하는 해당 공사는 지하 4층 지상16층 규모의 통합별과 신축과 본관 및 제2별관 리모델링이다. 지난 5월까지 철거, 가시설, 흙막이 공사를 완료했으며, 지난달 지하층 골조가 완료된 상황이다. 내년 8월 초 지상층 골조 완료 및 본격적인 내ㆍ외부 마감공사를 진행, 2년여에 걸친 공사가 끝나면 한은 본관 옆에는 지하 4층, 지하 16층 규모의 별관이 들어서게 된다. 완공일은 오는 2022년 3월 23일로, 공사기간은 총 840일이다.
한국은행은 2년 이상 지연되었던 통합별관 건축공사가 시작되어 2022년 3월 말 완공될 예정인데, 2년여에 걸친 공사가 끝나면 본관 옆에는 지하 4층, 지상 16층 규모의 별관이 들어서게 된다.