NASA는 우주 탐사 임무에 있어 획기적인 성공을 거두어왔다. 그러나 많은 NASA의 우주 프로젝트는 계획 대비 예산이 증가했고, 발사 일정이 변경되었다. 비용과 일정 증가는 NASA 프로젝트의 고질적인 문제이다. 본 논문은 미 의회 정부 감사원의 NASA 대형 프로젝트에 대한 평가 결과와 NASA의 항공 우주프로젝트 일정·예산변동의 요인 분석을 소개하였다. 또한 우리나라 항공 우주 프로젝트 경영에 대한 시사점을 제시하였다. 우리나라 우주 프로젝트 경영의 거버넌스, 제반 환경 및 평가 방법 등은 미국과 차이가 있지만 우주 프로젝트의 기술적 복합성에 따른 프로젝트 관리의 어려움은 공통적인 바, 미국 NASA의 프로젝트의 평가로부터 얻은 교훈은 우리나라 우주 프로젝트의 경우에도 의미가 있을 것이다.
NASA의 우주프로젝트는 예산 증가와 일정변경이 고질적 병폐로 지적되었는데, 그 요인들을 분석하고, 한국의 우주 프로젝트도 일부 차이를 제외하고 공통적인 문제를 내포하고 있기 떄문에 시사점을 제공한다.