NASA 대형 프로젝트의 비용과 일정 증가의 세부 원인과 시대별 원인의 변화는 표 3과 같다. 1970년대 이후 2000년대까지 NASA의 기술적 자부심 및 기술의 복잡성이 NASA 프로젝트의 비용 및 일정 증가에 지속해서 영향을 미친 반면, 예산 확보의 불안정성은 1980년대부터 2000년대까지 일정 및 비용 증가의 원인 요소가 되기 시작했고, 1990년대 이후 외부 용역 비중이 커짐에 따라 용역 관리의 미흡과 NASA 내부 기술 전문성 감퇴가 비용 증가의 원인으로 작용하였다. 또한 2000년대 들어서며 우주왕복선이 퇴역하며 뒤를 이은 오리온 유인선과 AresI 발사체 계획에 대한 예산 투자가 미흡함에 따라 NASA는 예산이 투입되는 만큼만 개발한다는 수동적인 접근 방법을 취함에 따라 일정 및 비용의 증가를 초래했다. 핵심 기술, 일정, 비용 관리를 기록하는 공식적 문서의 부족도 일정 및 비용을 증가시키는 요인으로 작용한 것으로 나타났다.
NASA 대형 프로젝트의 예산과 일정 변화와 원인 변화는 표 3과 같으며 일정 및 비용 증가의 원인 요소 등 다양한 세부적 원인과 시대별 원인을 표로 확인 할 수 있다. 