발전소 그 자체의 건설 뿐 아니라 상업운전일 전 시운전 및 필수 검사를 위해서는 발전소가 전력계통망에 연결되어야 한다. 우선 송전선의 건설책임은 누가 부담할 것인지 정해져야 한다. X 사업에서는 송전선의 건설책임은 전력구매자가 부담하도록 하고 있다. 이러한 책임을 발전사업자가 지는 경우는 드물지만, 만일 송전선 건설을 발전사업자가 담당한다면 그 건설비용은 전력요금에 반영되어야 한다. 그리고 발전사업자가 접속분기점 이전까지의 송전선 건설, 금융조달 및 운영 일체를 발전사업자가 위임받는 것이 일반적이다. 전력구매자가 송전선 건설을 위한 자금이 부족하거나 시운전 전까지 완공할 수 없다면 발전사업자에게 맡기기도 한다. 그렇지 않고 전력구매자가 책임지도록 하였으나 시운전 이전까지 완공되지 않으면 준공된 것으로 간주하여 전력구매자는 계약용량에 해당하는 용량요금을 예정되었던 상업운전일부터 발전사업자에게 지급해야 한다.
발전소는 시운전 전에 전력계통망에 연결돼야 해서 송전선 건설이 요구된다. 전력 구매자가 송전선을 건설하며 시운전 전에 못 지으면 돈을 줘야 한다. 가끔 발전사업자가 지을 경우 접속분기점 이전까지 송전선 건설과 운영을 위임받는다.