[표 2]의 발전설비 준공지연현황을 반영할 경우 전력수급이 안정적인가를 검토할 필요가 있다. 6차 전력계획의 전력수요 전망이 유지된다는 가정 하에서 설비예비율을 재계산한 결과 [표 3]과 같이 설비예비율은 2015년부터 최소예비율 15%를 초과하여 2017년에는 26.2%까지 높아졌다가 2021년에 31.4%까지 높아진다. 발전설비 취소가 아닌 준공 지연으로 설비 도입시기가 변경되는 것이기 때문에 2021년 이후로 발전설비 준공이 집중되고, 불확정설비 중 신평택3단계 복합 발전소가 2019년말 준공으로 7차 계획에서 확정될 것이 유력하여 2020년 이후의 설비예비율이 높아진다.
발전설비 준공지연에 따라 2021년 이후로 발전설비 준공이 집중되고 신평택3단계 복합 발전소가 2019년말 준공됨으로 2020년 이후의 설비예비율이 높아진다.