보조금 교부 후에는 사업의 원활한 추진과 사업비 집행·관리의 빈틈없는 지원을 위하여 오프라인에서는 상하반기 각 1회씩 2차에 거친 역량 강화 워크숍(’14.6.2., 10.21.)을 개최하였으며, 중간평가(7월∼9월)를 통하여 단체별 사업 추진상황을 확인, 점검 및 컨설팅하고 사업 추진이나 사업비 집행에 대한 회계 처리가 부적정하거나 미흡한 사업은 문제점을 시정 또는 보완한 후에 2차 보조금을 지급하도록 하였다. 이와 함께 NPAS 시스템을 통하여 사업비의 집행상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 하였다. 종전에는 사업비 지출 증빙 서류의 적정 여부를 사업 종료 후 종합평가와 사업비 정산절차를 통하여 파악할 수 있었으나 NPAS 시스템을 통하여 사업 추진 중에 지출 증빙 서유 등을 검토하여 부적정하거나 미흡한 사항을 사전에 시정하거나 보완할 수 있도록 하였다.
보조금의 사용을 확인하고 지원하기 위해 일년에 두번 워크숍을 개최하며, 중간평가를 통해 문제점을 시정한 뒤에 추가로 보조금을 지급한다. 또한, 사업이 진행되는 도중에 보완할 부분을 파악하기 위해 NPAS 시스템을 도입했다. 