밀양 송전탑 대안을 검토해온 전문가협의체가 송전탑을 기존 방안대로 건설해야 한다는 결론을 내렸다. 한국전력과 반대 주민, 국회가 3명씩 추천해 9명으로 구성된 밀양 송전탑 전문가협의체는 8일 국회 산업통상자원위에 이런 내용이 담긴 최종 보고서를 제출했다. 이제 국회는 보고서를 토대로 권고안을 내놓고 한국전력과 반대대책위는 군말 없이 권고안을 수용해야 할 것이다. 신고리 원전 3호기는 올해 12월 완공 예정인데 여기서 생산된 전력 140만㎾를 운반할 '신고리~북경남 고압송전선' 건설은 오리무중이다. 이 송전선은 당초 2010년 12월 완공 예정이었고 송전탑 161기 중 109기는 건설된 상태다. 그런데도 밀양시에 들어설 송전탑 52기만 주민 반대로 공사가 중단돼 있다. 당장 공사를 시작해도 완공까지 8개월가량 걸린다니 늦었다. 한국전력은 공사 중단 8개월 만인 지난 5월 송전탑 공사를 재개했으나 국회가 다시 중단시켰다. 주민들 요구대로 전문가협의체를 구성하고 대안을 찾아보기로 한 것이다. 이때 주민 반대대책위는 전문가협의체 결론을 바탕으로 국회가 권고안을 마련하면 이에 따르기로 합의했다. 당시 합의중재안에는 국회 산자위 위원장, 산업부 장관, 한국전력 사장, 여야 산자위 간사 외에 반대 주민 4명도 서명했다. 그럼에도 반대대책위는 "전문가협의체 보고서를 인정할 수 없다"며 사회적 공론화 기구 구성이라는 또 다른 요구를 하고 있다. 신고리 원전 3호기 준공이 부품 비리 사건으로 7개월 이상 지연될 것이기 때문에 송전탑 공사를 늦출 수 있다는 주장도 내놓고 있다. 한국전력과 밀양 주민 사이에 송전탑 갈등은 2008년 7월부터 표면화했고 이미 숱한 중재 노력이 진행됐다. 국민권익위원회가 23차례 갈등조정위원회를 열었고 국회와 경실련도 주민들과 수차례 대화 자리를 마련했다. 하지만 반대 주민들이 우회 송전이나 송전선로 지중화만 고집하고 다른 대안들을 거부하면서 이런 중재 노력은 아무런 소용이 없었다. 국회 산업자원위는 9일 통상ㆍ에너지소위원회를 열어 밀양 송전탑 관련 보고를 받았고 11일 전체회의에서 향후 대책을 내놓을 예정이다. 대화로 해법을 찾지 못한다면 이제는 엄정한 법 집행으로 건설을 서두르는 방법밖에 없다.
밀양 송전탑 대안을 검토해온 전문가협의체가 송전탑을 기존 방안대로 건설해야 한다는 결론을 내렸지만 송전이나 송전선로 지중화만 고집하고 다른 대안들을 거부하는 주민들의 반대로 진전이 없어, 향후 엄정한 법 집행만이 대책이 될 수 있다.