부산 수영구 스포츠문화타운 공사와 관련한 의혹이 잇따르고 있다. 설계 과정부터 지반 조사, 토사 운반에 이르기까지 석연찮은 이유로 공사비가 눈덩이처럼 불어나거나 공사와 관련한 갖가지 의혹까지 제기됐지만, 공사를 발주한 구청의 관리·감독은 허술하기 짝이 없었다. 250 억 원이나 되는 대규모 관급공사인데다 시민의 혈세가 줄줄 새고 있는데도, 구청이 팔짱만 끼고 있었다는 건 상식적으로 납득하기 어렵다. 설계 과정부터 개운찮다. 구청은 기껏 공모 사업으로 설계비 5 억 3100 만 원을 지출하고도 한 달여 만에 설계를 바꿔 2 억 8000 만 원의 설계비를 추가로 지출했다. 단단한 암반이 없다는 엉터리 지반 조사 탓에 4 억 7200 만 원이나 공사비가 더 들어갔다. 급기야 25t 덤프트럭 2300 대 분량이나 되는 막대한 토사가 지정된 토사장이 아닌 엉뚱한 곳에 반출됐고, 그 과정에서 토사반입확인서가 조작된 사실이 드러났다. 이해하기 어려운 건 의심쩍은 정황이 곳곳에서 드러나는 동안에도 뒷짐지고 있었던 수영구청의 행태다. 우선 공모 한 달여 만에 수억 원의 설계비를 추가로 들일 정도로 사업 준비 단계부터 허술했던 점을 지적할 수밖에 없다. 지반 조사의 오류가 확인된 뒤에도 해당 업체에 아무런 조처를 하지 않았다는 것 역시 얼른 이해가 안 된다. 공사업체가 서류를 조작해 막대한 토사를 빼돌리는 동안 구청이 까맣게 모르고 있었다는 것도 석연찮다. 토사 반출이 끝난 뒤 7 개월 만에 업체의 비위를 알고도 곧바로 수사 의뢰를 하지 않은 점도 납득하기 어렵다. 수영구 개청 이래 최대 사업으로 손꼽히는 사업이지만, 구청은 모든 책임을 감리사에게만 떠넘겼다. 구의회 행정사무감사에서 문제점을 지적하고 언론에서 취재에 나서자 부랴부랴 관련 업체 벌금 부과에 나섰다. 그런다고 구청의 관리·감독 부실이 면죄부를 받을 수는 없다. 공사 과정에서 벌어진 각종 의혹을 낱낱이 조사하고, 책임을 엄중히 물어야 한다. 다시는 예산이 허투루 낭비되지 않도록 제대로 된 관리·감독 방안도 마련돼야 한다.
부산 수영구 스포츠문화타운 공사 의혹이 커지는 가운데 250억원이나 되는 대규모 관급공사에 혈세가 새고 있는데도 팔짱만 끼고 있는 구청에 대한 각종 의혹에 대해 낱낱이 조사하고 책임을 엄중히 물어야 하겠다.