미관광장 주차장 건립 장기표류 안된다 광주 서구 상무지구 조성 후 예상되는 주차난 해소를 위해 시청사 건너편 미관광장에 건설하는 주차장사업이 당초 계획의 절반에 그치면서 잡음을 낳고 있다. 이 사업은 1995 년 상무지구 조성공사 때 미관광장 지하에 민간업자가 참여해 1 천50 면 규모의 주차장을 건설하고 20 년후 광주도시공사에 기부 채납하는 조건으로 시작됐다. 그동안 여러 차례 협약과 사업자가 바뀌면서 준공 기한이 1997 년에서 2014 년으로 미뤄졌고 주차장 건립도 지하와 지상에 분산 건립키로 수정됐다. 하지만 지난 2006 년 지하주차장 525 면만 완공됐을 뿐 12 년이 지난 현재까지 지상 주차빌딩 건립은 지지부진하다. 지난 2 월 시의회가 도시공사의 미온적인 대응을 문제삼아 특혜 의혹을 제기하자 공사 측은 뒤늦게 민간업자에 주차빌딩 건립 계획을 요구했지만 민간업자는 제출기한을 넘겼다. 도시공사는 이달 중 이사회 결과에 따라 현 주차장을 공사가 직접 운영하거나 다른 사업자에 위탁을 검토한다고 한다. 이번 논란은 도시공사가 협약변경을 해준 것이 원인으로 꼽힌다. 민간업자가 제시한 주차빌딩 건립안을 확실한 제어 장치도 없이 너무 쉽게 수용한 것이다. 어등산관광단지 사례도 이와 다르지 않다. 원래는 관광단지 조성 후 골프장을 만들어야 하나 민간업자는 돈 되는 골프장만 만들고 투자가 필요한 관광단지는 사업을 포기해 버렸다. 미관광장 주차장사업의 해법은 애초의 목적에 부합토록 약속된 남은 주차공간을 조속히 확보하는 일이다. 이를 위해 도시공사는 지금이라도 법과 원칙에 따라 시민과의 충실히 약속을 이행하기 바란다.
광주 서구 미관광장에 건설하는 주차장사업이 당초 계획의 절반에 그치면서 잡음을 낳고 있는 가운데 도시공사가 협약변경을 해준 것이 원인으로 지금이라도 법과 원칙에 따라 시민과의 충실히 약속을 이행하기 바란다.