정부통합전산센터는 현재 대전1 센터, 광주2 센터 2 개가 건립돼 있다. 말 그대로 정부 차원의 데이터 구축과 보존을 위한 국가 핵심시설이다. 50 여개 중앙행정기관의 1 천여 전자업무시스템을 통합 관리 운영한다. IT정부 구현이란 목표 속에 각종 데이터의 관리 및 보존 능력이 요구되면서 이들 2 개 센터는 이미 지난해부터 포화상태에 직면했다. 그래서 정부는 2007 년 광주센터를 완공하면서 제3 센터 건립을 모색하게 됐다. 대구의 제3 정부통합전산센터는 1·2 센터 유치 실패 후 2015 년 부산·제주 등 지방자치단체 간의 치열한 경합 끝에 선정됐다. 위치상 내륙지역(동구 팔공산 도학동 8 만1 천㎡)의 안정성이 높이 평가받았다. 또 당시 새누리당 원내대표로 동구가 지역구인 유승민 의원과 관련 상임위인 안전행정위 간사를 맡았던 조원진 의원(달서구병)의 협조도 컸던 것으로 알려지고 있다. 천신만고 끝에 큰 기대를 안고 선정된 대구 제3 센터가 사업 추진에 속도를 내지 못하고 있다는 지적이 연이어 나오고 있다. 유치단계에서 과열 경쟁으로 사업 로드맵이 순연된 데 이어, 대구로 선정된 후에는 행정안전부 대구센터 추진단이 입찰 방식을 변경하면서 일정이 전반적으로 미뤄지고 있다. 행안부 추진단은 2016 년과 2017 년에 걸쳐 설계와 시공을 일괄 입찰하는 턴키 방식으로 경쟁입찰을 부쳤으나, 수익성이 나빠질 것을 우려한 건설사들이 응하지 않아 3 차례나 입찰이 무산됐다. 결국 설계·시공을 분리하고 처음부터 다시 사업을 추진하는 일정을 밟고 있다. 설계는 근 2 년이 늦은 지난 5 월 끝났고, 올 연말 시공입찰을 앞두고 있다. 이대로 가면 2020 년 12 월 완공목표도 쉽지 않을 전망이다. 국회에서도 이 문제에 대해 따끔한 지적이 있었다. 국회 행정안전위 수석전문위원실은 3 차례 유찰로 사업 지연은 물론 2017 년의 경우 563 억원의 예산이 불용(不用)됐다며 사업관리에 철저를 기할 필요가 있다고 밝혔다. 대구 제3 센터는 총사업비 4 천338 억원이 소요된다. 센터가 들어서면 공무원 150 여 명과 정보업무를 담당할 전문인력 600 여 명이 상주하게 된다. 당연히 대구·경북권에 있는 IT·SW(정보통신·소프트웨어) 산업과 연계돼 파급 효과가 크다. 연간 1 천억원가량의 사업물량이 발주되고, 1 조2 천억원의 생산유발, 4 천여 명의 고용유발 효과도 예상된다. 기왕에 대구 유치가 결정됐으니 정부는 대구 제3 전산센터의 조속한 추진과 깔끔한 완공에 보다 진력해 주길 기대한다. 행여 괜한 정치적 오해를 불러일으키지 않아야 할 것이다.
천신만고 끝에 큰 기대를 안고 선정된 대구 제3 정부통합전산센터 추진안이 지연됨에 따라 완공 지연은 물론 수백억원의 예산이 불용되는 사태가 빚어지고 있어, 조속한 추진과 완공에 보다 주력할 것이 요구된다.