대구시가 추진 중인 개발사업 및 현안사업이 늑장행정과 예산 부족 등으로 표류하면서 강력한 추진력이 필요하다는 지적이 나온다. 특히 동구 율하지구엔 이목이 쏠린다. 정부가 지난해 도시첨단산업단지로 지정한 데 이어 지난달엔 '제2 의 판교밸리'로 육성하기로 한 곳이어서다. 율하도시첨단산업단지 조성 사업은 안심뉴타운 조성 및 신서혁신도시, 대구공항 후적지 개발과도 연계돼 있어 향후 동구의 경제지형을 바꿀 수 있는 주요 프로젝트로 꼽힌다. 양질의 일자리 창출을 위해 율하지구 개발사업을 서둘러야 한다는 주장도 제기됐다. 하지만 당초 계획보다 사업 진척이 늦어지면서 율하지구는 토지거래허가구역으로 다시 묶였다. 북구 검단들 금호워터폴리스 조성 사업은 지주와의 보상 문제가 난항을 겪으면서 사업이 지연되고 있다. 이곳 역시 토지거래허가구역 재지정이 불가피한 상황이다. 앞산 관광명소화 사업은 오는 7 월 착수해 2021 년 말까지 완료할 계획이었으나, 현재 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토를 위한 용역이 진행 중이어서 내년 하반기에나 착공이 가능하다. 팔공산 구름다리 설치 사업은 올 1 월 착공해 2019 년 완공할 예정이었지만 아직 설계조차 끝내지 못하고 있다. 그 이유가 설계변경 예산 부족 때문이라니 어이가 없다. 지역 간 갈등으로 답보 상태인 현안사업도 적지 않다. 달성공원 동물원 이전이 대표적이다. 오래전부터 대구 수성구와 달성군이 동물원 유치 경쟁을 벌이면서 하릴없이 지연됐다. 대구시가 지난해 5 월 내놓은 수성구 대구대공원 청사진에 달성공원 동물원 이전 계획을 포함한 건 그나마 다행이다. 하지만 대구대공원 조성 계획이 최종 확정되지 않았고, 동물원 유치를 둘러싼 수성구와 달성군의 갈등 불씨도 여전히 남아 있다. 달성토성 복원 사업을 본궤도에 올리기 위해서라도 달성공원 동물원의 조속한 이전이 절실하다. 대구 통합공항 이전과 대구 취수원 낙동강 상류 이전 사업도 표류하고 있긴 마찬가지다. 양대 현안은 중앙정부 지원과 구미시의 협조가 관건이긴 하다. 하지만 대구시의 추진력과 역량에 따라 사업 속도와 결과가 달라질 게 자명하다. 특히 사업 지연이 대구시 자체의 늑장행정이나 예산 배정 우선순위 때문이라면 문제는 심각하다. 대구시가 개발사업 및 현안사업의 진척 상황을 재점검하고 고삐를 다잡아야 할 때다.
대구시는 현재 답보상태인 달성공원 동물원의 조속한 이전과 양질의 일자리 창출을 위한 율하지구 개발사업 등을 확실한 예산분배와 빠르고 강력한 추진력으로 진행하여 성공적인 결과를 내놓을 수 있어야 한다.