우제성 기자 사업비 365억 투입 지역 핵심사업 절토량의 20% 해당하는 응회암에 사업 기간 1개월 + 비용 29억 늘어 인천시 부평구의 민선7기 역점사업인 부평남부체육센터 사업 부지서 암반이 드러나 사업 계획에 차질이 생겼다. /사진 = 부평구 제공 인천시 부평구가 지역 핵심 사업으로 추진하고 있는 ‘부평남부체육센터’가 설립 초기 단계부터 암초에 부딪혔다. 설립 부지의 지반조사 과정에서 거대한 암반이 발견돼 설립 절차가 연장됐기 때문이다. 27일 구에 따르면 민선7기 공약사항으로 부평 남부권역 체육시설 확충을 위해 조성되는 부평남부체육센터는 옛 경찰종합학교 부지인 부평동 663-30번지 일대에 전체 면적 6천800㎡, 지하 2층·지상 1층 규모로 세워질 계획이다. 토지매입비 162억 원, 건축비 203억 원 등 총 365억 원(국비·시비·구비 포함)의 사업비를 투입, 수영장을 비롯해 배드민턴장, 농구장, GX룸, 탁구장 등 다목적 체육시설이 들어선다. 구는 지난해 8월부터 인천시 및 당정 협의회 건의와 SOC(사회간접자본)사업 신청 과정 등을 거쳐 그해 12월 행정안전부 지방재정중앙투자사업 심사를 통과했다. 올 7월 설계 공모를 통해 공모작을 선발했으며, 설계용역 절차에 착수했다. 하지만 8월 설계업체가 진행한 지반조사 과정 중 해당 부지 3∼8m 하부에서 ‘응회암’ 암반이 나타났다. 암반의 크기는 해당 사업 부지의 절토량(토목공사를 위해 파내거나 깎아내는 흙 및 돌 등의 총량)인 5만2천600㎥의 20%가량인 1만900㎥다. 갑작스러운 암반 발견으로 구의 사업계획에도 차질이 빚어졌다. 당초 구는 2020년 2월까지 실시설계를 마무리 짓고 3월 착공에 들어가 2022년 3월께 완공하기로 했다. 암반 발견으로 실시설계 완료 시점이 내년 5월께로 3개월가량 연장됐으며, 이에 따라 완공 시기도 2022년 4월로 한 달가량 미뤄졌다. 예산도 늘어났다. 구는 암반의 발파 작업 등 추가 토목 비용으로 구비 29억 원을 추가 투입해 사업을 진행하기로 했다. 구 관계자는 "사업 진행 중 암반이 나와 불가피하게 추가 예산이 투입되고 일부 계획이 수정됐다"며 "구청장 공약 사항이자 부평 남부권의 숙원 사업인 만큼 주민들이 불편을 겪지 않도록 센터 건립에 최선을 다하겠다"고 말했다. 우제성 기자 wjs@kihoilbo.co.kr
인천시 부평구는 ‘부평남부체육센터’ 를 설립하기 위해 지반조사를 하던 중 거대한 ‘응회암’ 암반을 발견하여 설립 절차를 연장했다. 