지난 1년9개월 동안 중단된 부산 북구 만덕교 공사 재개 논의를 위한 협의체가 구성됐다. 하지만 여전히 부산시와 교량 건설에 반대하는 주민들 사이 핵심 이견이 좁혀지지 않아 협의체가 공전을 거듭할 가능성 또한 배제하기 어렵다. 부산시는 지난달 11일 만덕교 공사 재개를 위해 A아파트 주민, 부산시, 교량 건설사, 시의원 등으로 구성된 협의체 구성을 마쳤다고 1일 밝혔다. 앞으로 협의체는 공사 재개를 위해 매달 한 차례 회의를 열고 공사를 둘러싼 이견을 좁힐 예정이다. 만덕교는 앞으로 준공될 만덕 3터널과 기존 도로를 잇는 접속 교량이다. 부산시는 2017년 1월 만덕교 공사를 시작했지만, 인근 A아파트 주민들의 반대로 같은 해 7월부터 현재까지 약 1년9개월 동안 공사가 중단됐다. A아파트 주민들이 만덕교 공사를 반대하는 건 조망권 침해와 소음 피해를 우려한 까닭이다. 만덕교는 A아파트 8층 높이(최고 높이 14.92ｍ)로 들어서는 데다가 교량과 아파트 사이 거리가 채 30ｍ도 되지 않는다. A아파트 한 입주민은 “만덕교가 들어서면 8층 이하의 적지 않은 세대가 낮에는 어두컴컴하게 지내고 밤에는 터널을 드나드는 차량의 소음으로 잠을 설치게 될 것”이라고 반대 이유를 설명했다. 이에 협의체 첫 회의에서 아파트 주민들은 ‘교량 높이 하향’을 가장 먼저 주장했다. 하지만 시는 수용 불가 방침을 분명히 했다. 만덕교뿐 아니라 만덕3터널과 연결을 고려해 설계를 마쳤을 뿐 아니라 시공도 상당 부분 진행돼 지금에 와서 되돌리기는 어렵다는 이유에서다. 이 밖에 시는 A아파트 주민이 요구한 터널 배출 매연 환기 대책을 포함한 5개 요구 사항을 최대한 긍정적으로 검토한다는 입장이다. 하지만 시는 일부 요구 사항은 수용 불가 방침을 밝혔을 뿐 아니라 더 공사를 늦추면 사업비가 과다하게 들어 늦어도 내년 하반기에는 만덕교 공사를 재개한다는 계획이어서 향후 주민과 충돌이 우려된다. 상황이 이렇자 공사 시작 단계에서부터 불가피하게 빚어질 주민 갈등을 시가 제대로 관리하지 못했다는 비판이 제기된다. 이에 협의체 구성을 주도한 부산시의회 노기섭(북구 2) 의원은 “갈등 관리에서 부산시의 대응에 아쉬움이 없지 않다. 하지만 협의체가 만들어진 만큼 적극적으로 시와 주민들을 중재하겠다”며 “시와 주민 갈등은 물론 피해도 최소화해 공사가 원만히 재개될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 임동우 기자 guardian@kookje.co.kr .
부산시는 2017년 1월부터 만덕교 공사를 시작했지만 조망권 침해와 소음 피해 문제로 A아파트 주민들의 반대에 부딪혀 공사가 중단된 가운데, 이미 시공도 상당 부분 진행되어 중단할 수 없다는 입장이다.