진례면 6306세대 택지 만들고 골프·축구장 등 레저시설 조성 - 작년 사업자 지위 재취득 따라 - 2021년 착공해 2024년 준공 경남 김해시의 최대 숙원인 김해복합스포츠레저시설 조성 사업이 14년 만에 본격적으로 추진된다. 복합스포츠레저시설 조성 사업 시행자인 ㈜록인김해레스포타운은 이 사업 1단계인 시례지구 도시개발을 추진한다고 28일 밝혔다. 진례면 일원 면적 98만2000㎡에 아파트(5927 세대), 단독 주택 379세대 등 총 6306세대를 짓는 사업이다. 시행자는 이어 이어 골프장(27홀), 테니스장, 축구장, 풋살경기장, 족구장, 배드민턴장 등을 짓는 2단계사업(17만7000㎡)도 2021년 하반기 착공해 2024년 말 준공할 예정이라고 덧붙였다. 아직 사업 내용을 확정하지 못한 유보지(570㎡)도 2단계 사업 이후 추가로 시행하기로 했다. 전체 사업 추진에는 모두 6500억 원이 투입된다. 이 사업은 2005년 6월 김해 복합스포츠레저시설 민간투자자가 확정되면서 시작됐다. 2008년 사업 대상지가 개발제한구역에서 해제되면서 본격화될 전망이었지만, 민간 주주사 간 분쟁으로 장기 표류했다. 사업 추진이 기약없이 지연되면서 김해시는 ㈜록인의 사업 시행자 지위를 취소했다. 이에 투자사인 군인공제회 측이 시를 상대로 사업 시행자 취소가 부당하다는 행정 소송을 제기하는 등 곡절을 겪었다. 법정 공방은 2017년 5월 대법원이 김해시의 사업 시행자 지위 취소가 부당하다고 판단해 마무리됐다. 지난해 시행자 지위를 재취득한 ㈜록인은 최근 현대산업개발과 도시개발사업 토목공사 시공계약을 체결해 표류했던 사업을 급물살 타게했다. ㈜록인의 최대 주주인 군인공제회는 그간 부지 매입 등에 1800억 원을 투자한 데 이어 1단계 사업 추진에 필요한 사업비 1248억 원을 추가로 투자하기로 했다. 현재 사업 대상지에서 문화재 정밀발굴이 진행 중이며, 이 작업이 완료되는 오는 6월 도시개발 사업에 착공해 2023년 12월 사업을 완료할 계획이다. 김해시 관계자는 “진례면 일원 각종 개발사업 추진에 따른 주택용지를 확보하고 공공스포츠시설을 확충해 낙후된 진례면 일대 개발을 촉진시키는 계기로 삼을 계획”이라고 밝혔다. 박동필 기자 .
경남 김해시의 김해복합스포츠레저시설 조성 사업이 14년 만에 본격적으로 추진해 1단계인 시례지구 도시개발을 시작으로 2021년 하반기 착공, 2024년 말 준공 완료할 예정이라고 28일 발표했다.