연말까지 기본계획 용역 착수해야 2025년 매립종료 시한 겨우 맞춰 시, 매달 위원회 열고 조율키로 ▲ 청라소각장. /사진 = 인천환경공단 제공 인천시가 자체 매립지 확보에 시동을 걸었지만 전제조건인 광역소각시설 확충계획이 갈피를 못 잡고 있다. 2025년 매립 종료 시기를 맞추려면 연말께 기본계획 수립용역에 들어가야 하지만 소각장 신설과 이전, 폐쇄 등에 대한 이견이 분분해 용역 착수 전까지 중론이 모아질지 미지수다. 23일 시에 따르면 클린서구환경시민위원회 청라소각장현대화사업 관련 2차 소위원회를 열어 광역소각장 설치 기본계획 수립 용역에 대한 자문을 구했다. 시는 인구 100만 명당 광역소각시설 한 곳씩 건설하는 안을 염두에 두고 있다. 이를 적용하면 총 3곳의 소각시설이 필요하다. 소각장 신설은 환경영향평가와 입지 선정 등의 절차를 포함하면 최소한 5년 이상이 걸린다. 2025년 이후 자체 매립지 운영을 대비하는 시 입장에서는 시간이 촉박하지만 합의하기가 쉽지 않다. 기존 소각장을 활용해야 한다는 의견과 폐쇄해야 한다는 입장이 맞서기 때문이다. 위원회 안에서도 청라소각장 이전과 폐쇄에 대한 로드맵을 반드시 용역과제에 담아야 한다는 요구가 나온다. 이날 회의에서는 용역과 관련해 갈등영향 분석과 대안 마련의 방향성을 서구 주민에게 앞당겨서 제시해야 한다는 의견이 제시됐다. 반면 기존 시설을 증설하지 않는 대신 예비용량을 갖추고 상시 운전할 수 있도록 하는 방안이 제시돼야 한다는 주문도 나왔다. 기존 소각장의 효율성을 높이기 위한 기술과 시설 정비 등을 기본계획에 담아야 한다는 의견이다. 설치 시설 규모와 함께 제3의 장소 마련과 기존 시설 활용 등의 방안이 어떤 방식으로 과제에 포함되느냐에 따라 다시 반발이 일어날 가능성도 제기된다. 시 관계자는 "연말께 기본계획 용역에 착수하지 않으면 도저히 2025년을 맞출 수 없다"며 "주민과 신뢰관계 형성을 위해 노력하면서 올해 말 기본계획 착수보고회를 열 수 있도록 준비하겠다"고 말했다. 홍봄 기자 spring@kihoilbo.co.kr 기호일보, KIHOILBO
인천시가 자체 매립지 확보에 시동을 걸었지만 전제조건인 광역소각시설 확충계획에 대한 이견이 있는 상황으로 소위원회를 열어 광역소각장 설치 기본 계획 수립 용역에 대한 자문을 구했으며 용역 착수 전까지 합의를 해야 한다. 