오는 6 월 예정이던 '부산 자갈치 수산명소화' 건물의 완공이 내년 말로 연기됐다고 한다. 이 건물은 당초 지난해 말 문을 열 계획이었으나, 오는 6 월로 6 개월 연기된 데 이어 또다시 1 년 6 개월가량 미뤄졌다. 두 번이나 완공이 늦춰져 상인들의 영업 손해가 크고, 불만이 있을 만하다. 그런데 황당한 것은 연기 이유다. 대한토목학회는 지난 1 월 정밀안전진단 결과 지진이 나면 위험하다며 부산시에 내진 보강공사를 권고했다. 문제는 토목학회의 진단에 앞서 정부 조사에서도 건물 부지가 지진에 취약한 것으로 지적됐다는 사실이다. 자갈치 수산명소화 건물은 항만시설에다 다중이용시설로 내진 성능 1 등급 기준에 맞춰 건립돼야 한다. 하지만 시는 부지에 대한 내진 진단을 하지 않고 건물을 지었다고 한다. 더 어처구니없는 것은 해양수산부가 전국 연안항을 대상으로 내진성능평가를 진행한 시점이 2013 년이란 사실이다. 그때 이미 부산 남항 전체가 지진에 불안정한 것으로 나왔다. 이에 따라 시 남항관리사업소는 공동어시장~자갈치시장~영도 깡깡이마을 등 남항 항만구역의 내진보강을 위한 실시설계 용역을 진행했고, 그 용역 결과는 오는 7 월께 나올 예정이다. 그런데도 시는 이런 내용을 파악하지 못한 채 지반에 대한 내진 성능평가를 건너뛰고 2017 년 5 월 착공했다. 만약 그렇게 건물이 완공되고, 문제가 생기면 그게 바로 인재다. 그나마 다행인 것은 시가 뒤늦게라도 보강 공사에 착수한 점이다. 시는 내진보강 사업비로 국비 30 억 원을 지원해줄 것을 요청했다. 시민 안전과 관련된 문제이고 내진 공사에 조금의 하자가 생기지 않도록 해야 한다. 특히 이 건물은 자갈치 시장 곰장어 고래고기 등을 파는 점포를 모아 현대식으로 짓는 것으로, 365 개 노점과 포장마차가 입주할 예정이다. 자갈치시장 관광 코스 중 하나로 사람이 많이 모이는 건물이다. 안전 문제는 아무리 강조해도 지나치지 않다는 이야기다. 부산의 새로운 명물이 될 수 있도록 철저한 보강 공사를 당부한다.
오는 6 월 예정이던 '부산 자갈치 수산명소화' 건물의 완공이 내년 말로 연기됐다고 발표된 가운데, 부산시는 부지에 대한 내진 진단을 건너뛰고 건물을 지었다고 밝혀졌고 뒤늦게라도 보강 공사에 착수한 만큼 안전 보강에 총력을 기울여야만 할 것이다. 