중량 증가로 일정 변경 불가피 내년 12월 예정이던 달탐사 궤도선 발사가 2022년 7월로 19개월 연기됐다. 과학기술정보통신부는 10일 국가우주위원회 우주개발진흥실무위원회를 열고 이런 내용의 ‘달 탐사 사업계획 변경안’을 심의·확정했다고 밝혔다. 달 궤도선은 달 주위를 돌며 지형관측, 착륙선 착륙지점 정보 수집, 우주 인터넷 기술 검증 실험 등을 진행하게 된다. 이를 위해 궤도선에는 국내에서 개발한 고해상도 카메라, 광시야 편광 카메라, 달 자기장 측정기, 감마선 분광기, 우주 인터넷 시험 장비 등 5개 장비와 미국항공우주국(NASA)이 개발하는 섀도 카메라 등 탑재체 총 6기가 실린다. 발사 업체는 미국의 스페이스X다. 위원회는 애초 550㎏으로 맞출 계획이었던 궤도선 총 중량을 678㎏으로 128㎏ 늘리기로 결정했다. 이는 상세설계와 시험모델 개발과정에서 기술적 한계로 경량화에 어려움을 겪어 설계 변경을 요구한 연구진의 의견을 반영했다. 달궤도선 사업 기간이 19개월 연장됨에 따라 총사업비도 기존 1978억 원에서 약 288억 원 늘어날 것으로 보인다. 증액 범위는 한국연구재단의 정밀 산정과 기재부, 과기혁신본부 등 재정당국과 협의를 거쳐 확정될 예정이다. 이런 일정 변경은 오래 전부터 예견됐다. 연구 현장에서 중량 증가로 연료 부족과 임무 기간 단축 가능성 등 다양한 우려가 꾸준히 제기됐기 때문이다. 결국 678㎏급 궤도선으로 임무수행이 가능하다는 의견과 재설계가 불가피하다는 의견도 대립하면서 사업이 지연됐다. 과기정통부는 한국항공우주연구원에 지난해 11월부터 올 3월까지 자체 점검을 실시하게 했다. 또 올해 1월부터 8월까지는 외부 전문가로 구성된 점검평가단을 운영했다. 박지훈 기자 lionking@ ▶ 네이버에서 부산일보 구독하기 클릭! ▶ 부산일보 구독하고 스타벅스 Get 하자! ▶ 부산일보 홈 바로가기
10일 과학기술정보통신부는 국가우주위원회 우주개발진흥실무위원회를 열고 궤도선 총중량을 128kg 증량하기 위해 달탐사 궤도선 발사를 2022년 7월 19일로 늦추기로 결정한 '달 탐사 사업계획 변경안'을 심의·확정했다.

