설계변경 통해 지반강화 공사 재료를 콘크리트에서 비싼 강관으로 바꿨지만, 돈 줄 수 없다는 포스코강판에 눈물설계변경 통해 지반강화 공사 재료를 콘크리트에서 비싼 강관으로 바꿨지만, 돈 줄 수 없다는 포스코강판에 눈물 [박승혁 기자 psh@imaeil.com] 포스코계열사인 포스코강판의 지역 협력업체 옥죄기가 도를 넘었다는 지적이 일고 있다. 문제가 된 협력업체는 공사 시 포스코강판의 요구에 따라 설계변경을 통해 재료를 바꿔 시공했고, 이 과정에서 공사비가 크게 늘었지만 포스코강판이 '아전인수식 셈법'으로 모르쇠로 일관하는 바람에 도산 위기에 몰렸다. 24일 포스코강판과 협력업체 등에 따르면 2017년 포스코강판 포항본사 내 컬러폐수처리 토목건축공사를 진행하면서 지반 강화를 위해 파이프를 땅에 박았다. 파이프가 일정 깊이까지 박히기 위해서는 위에서 때리는 힘을 견뎌야 하는데, 이 과정에서 문제가 발생했다. 애초 콘크리트 재질의 파이프에서 강도가 센 고가의 강관 파이프로 변경하면서 7천만원에 불과했던 공사비가 3억3천만원으로 늘어난 것이다. 협력업체는 사전에 포스코강판과 강관변경에 따른 재료비 증액을 협의한 뒤 공사를 진행했지만 공사가 끝나자 포스코강판이 말을 바꿨다는 게 협력업체의 주장이다. 해당 협력업체에 따르면 공사비 정산 요구에 포스코강판이 '재료 변경 전 얘기됐던 콘크리트 공사 금액(7천만원)만 주겠다. 재료는 강관이 콘크리트보다 비싸지만 공사에 사용되는 장비는 콘크리트 장비가 강관보다 더 비싸기 때문에 전체 비용에는 차이가 없다'며 발을 뺐다는 것. 해당 협력업체는 "'강관 파이프 값이라도 줘야 2차 협력업체에 돈을 줄 수 있다'고 하소연도 했지만, 이후 포스코강판은 귀까지 닫아버렸다"고 했다. 다시 공사비 정산을 요구하자 포스코강판은 '앞으로 같이 일을 못하겠다'며 으름장까지 놨다는 것. 이 업체는 강판 파이프를 납품한 업체에 비용을 정산하지 못한 채 도산위기에 몰렸지만 해결방법이 없어 발만 동동 구르고 있다. 포스코강판의 갑질은 이뿐 만이 아니라는 게 이 업체의 얘기다. ▷포항시 등 행정기관의 건축변경허가 승인 전 공사 진행 강요를 비롯해 ▷'포스코강판 물품 등을 협력업체가 대신 보관하라'는 부당지시 ▷작은 하자를 트집 잡아 공사지연 후 이에 따른 지체상금 부과 ▷공사기한을 앞당긴 무리한 준공 지시 등 하나 둘이 아니라는 것이다. 협력업체 관계자는 "망할 각오로, 원청업체의 횡포를 문제 삼은 우리의 심정은 어떻겠느냐"며 "포스코는 지역과 상생하자고 하는데, 자회사는 그럴 생각이 전혀 없는 것 같다"고 울분을 토로했다. 또 "이번의 경우도 포스코강판 눈치 보느라 비용 청구를 다소 늦게 한 것인데, 이를 아예 없는 돈처럼 여기면 우리는 어떻하냐"고 했다. 이에 대해 포스코강판 관계자는 "재료를 콘크리트로 하든 강관으로 하든 전체 공사비에는 큰 차이가 없는 것으로 알고 있다"며 "또 설계변경에 따른 추가비용 정산을 요청했을 땐 별 말이 없이 가만히 있다가 이제와서 뒤늦게 돈을 달라는 것은 이해할 수 없다"고 했다.
포스코강판의 한 지역 협력업체는 지반강화 공사 재료가 비싼 강관으로 설계변경되어 증액된 공사비를 포스코강판에 청구했으나 이를 제대로 지급받지 못하고 도산위기에 처해 포스코강판의 갑질이 도를 넘었다는 지적이 일고 있다.