이달 5일 준공 기한 넘기고도 공정률 30% 장사 접은 상인, 월세 면해준 건물주 속이 타 남구, 8월 중순 공사완료 밝혀 송재현 ▲ 신정시장 아케이드 공사가 지연돼 상인들이 불편을 호소하는 가운데, 17일 신정시장 아케이드 공사구간에 임시로 비닐천막이 쳐져 있다. 송재현 기자 “공사에 협조하기 위해 50일 넘게 가게 문을 닫고 건물주들도 상인들 월세를 면제해주고 사비로 건물보수도 마쳤는데 이게 뭡니까”. 남구 신정시장내 ‘회장거리’(횟집·초장집 골목) 아케이드 설치공사가 이달 5일 준공기한을 넘기고도 공정률이 30%에 그치자 장사까지 접어가며 공사에 협조했던 상인들의 불만이 고조되고 있다. 17일 남구청 등에 따르면 신정시장 아케이드 공사는 전통시장 시설현대화 사업의 일환으로 3억 7,000만원의 예산을 투입해 신정시장 횟집 밀집 골목에 길이 45m, 폭 3m 아케이드를 설치하는 사업이다. 이 곳은 신정시장에서 유일하게 아케이드가 설치되지 않은 상가밀집지다. 공사구간은 아케이드가 없어 비닐로 임시로 비와 햇볕을 막고 있었고 전선이 노출되어 늘어지고 정리되지 않은 상태였다. 신정시장 상인회 손병길 회장은 이날 “처음엔 사업을 준비해준 구청이 고마웠고 새로운 지역 명소로 거듭나기 위해 상인들은 ‘회장거리’라고 이름도 새로 짓고 기대가 컸었다”며 “공사가 늦어져 상인들과 주민들의 피해가 크고, 안전문제로 인한 사고까지 우려된다”며 책임 있는 조치를 요구했다. 손 회장은 또 “비가 내릴 때마다 피해가 생길까 걱정되고, 공사비용 증가로 원래 해준다던 간판도 못해준다는 이야기도 있다”고 우려했다. 시장 내 다른 구역 상인 S씨는 “공사 때문에 시장 안에 중장비가 들어오고 먼지날림이나 소음, 사고가 날까봐 우리도 장사에 피해를 봤는데 아직도 공사가 안 끝났다니 한숨만 나온다”고 말했다. 전날 남구의회에서는 이정훈 의원(신정1·2·3·5동)이 공사 지연에 대해 구정질문을 하며 책임 있는 조치를 요구했다. 이에 대해 남구 관계자는 “공사를 위해 땅을 파보니 오수관과 배수관 시설미비로 인한 추가 공사와 상수도 관로 이설공사, 아케이드 크기 수정 등 설계변경이 있어 사업이 늦어졌다”며 “공사가 중단된 건 아니며 8월 중순까지 공사를 완료하고 간판 설치 문제는 확인 후 설명할 예정이다”고 밝혔다. 한편 이날 신정시장 입구에는 구청과 시공사의 공사지연 사과 현수막이 내걸렸다.
전통시장 시설현대화 사업의 일환으로 3억 7,000만원의 예산이 투입된 회장거리 아케이드 공사가 준공기한을 넘기고도 공정률이 30%게 그쳐, 공사에 협조하기 위해 50일 넘게 가게 문을 닫고 건물주들도 상인들 월세를 면제해 줬는데 이게 무슨 일이냐며 비판섞인 목소리가 나오고 있다.