[예산]예산군이 주먹구구식으로 공사를 추진해 시공업체의 불편과 경제적 이중고를 주고 있다는 주장이 제기됐다. 군은 지난해 12월 예산군 예산읍 주교7리 예산중학교 후문앞에서 성신자원간 170m를 주민불편해소 차원에서 사업비 8800여만원(관급 2693만원)을 투자해 폭, 1.5-2m의 보도설치 공사를 추진했다. 이 과정에서 군은 사업장을 점유하고 있는 주교리 334-6번지 소유의 토지주와 토지사용 및 토지매수의 결론을 내리지 않은 채 무작정 설계를 마친 후 입찰과정을 거쳐 입찰에 참여한 업체가 낙찰 후 공사시행도 못하는 해프닝을 겪고 있다. 또 입찰금액에 인근 도로의 경계펜스설치비를 포함 시킨 후 타 업체가 사전에 제작한 펜스를 설치토록 권유하기도 했다. 낙찰된 시공업체는 타 업체에 총 입찰금액의 4분의1 금액을 펜스설치작업비로 지급하게 됐다. 여기에 공사감독을 맡은 군관계자는 군이 공사시행 전 완료해야 하는 토지주와의 토지타협 해결을 도외시한 점은 감안치 않고 2018년 12월 6일부터 2019년 5월4일까지의 공사기간을 넘겼다고 지체상환금을 부과해 토지해결문제로 공사를 지연한 업체에 또 다른 경제적 피해를 주고 있다. 업체관계자는 "보도설치공사에 낙찰돼 기뻤으나 막상 공사를 시행하려고 하니 관계자가 입찰서에 포함된 울타리 펜스는 사전 제작된 상태라며 제작된 업체에 시행을 주었으면 한다고 설명해 공사비 4/1에 해당하는 울타리공사가 빠져나가는 허탈감을 받았다" 며 "보도설치공사마저 토지주와 토지 타협이 안돼 공사를 못한 상태임에도 불구하고 공사기간을 넘겼다고 지체상환금까지 부과 받는 정말 어처구니없는 사업진행과정에 한탄하고 있다"고 말했다. 그는 "토지해결도 안된 장소를 무작정 개발 및 주민편의라는 명목하에 설계해 놓고 입찰이란 과정을 진행하는 것은 정말로 탁상행정의 표본"이라고 강한 불만을 토로했다. 이에 대해 군 관계자는 "공사시행 구간에 인접한 토지주의 토지매수요구와 주민들 간의 토지소유권 관련 민원으로 공사에 지연이 있었던 것은 사실"이라면서도 "그러나 공사에 참여한 업체가 그동안 공사추진에 대한 의지가 전혀 없어 수십번의 공사추진을 권유했으나 공사기간이 지나도록 아무런 조치를 취하지 않아 공사지체상환금을 부과하게 됐다"고 설명했다. 또 사전 제작된 펜스업체에 시공을 권유했다는 주장에는 "있을 수 없는 일로 해당부서와 불편함에서 나온 모함"이라며 "앞으로 이런일이 없도록 모든 사업에 철저한 검토로 부적절한 사업이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 박대항 기자
예산군이 지난해 12월 주민불편을 해소하고자 사업비 8800여만원을 들여 진행한 보도설치 공사 추진 과정에서 토지주와 토지사용 및 토지매수의 결론을 내리지 않은 채 설계를 마치고 입찰과정을 진행해 낙찰된 시공업체가 공사시행을 하지 못한 채 타 업체에 총 입찰금액의 4분의 1을 펜스설치작업비로 지급하는 등 경제적 이중고를 겪고 있어 논란이 되고 있다. 