김태호 안성시 원곡면 주민들이 평택 고덕 삼성산업단지 전력 공급용 송전탑의 일부 구간 지중화를 요구하고 있다. 한국전력은 1000억원 이상의 추가 공사비와 공사 기간 지연을 이유로 수용이 어렵다는 입장이어서 5년간 지속한 송전탑 갈등은 당분간 계속될 것으로 전망된다. 안성시 원곡면 송전탑 반대 대책위원회는 23일 안성시청에서 기자회견을 열고 "한전은 345kV 고덕-서안성 송전선로 일부 구간 지중화 요구를 수용하라"고 촉구했다. 대책위는 "평택과 용인보다 인구가 적은 안성시를 희생양 삼아 송전탑을 세우려는 것은 한전의 사전 기획된 사업"이라며 "송전선로 건설 자체를 반대하는 게 아니라 지역 형평성이나 정당성 없이 안성에만 송전탑을 세우는 것을 반대하는 것"이라고 밝혔다. 대책위가 제시한 첫 번째 중재안은 원암#2 케이블헤드(지중화 선로를 가공 선로로 바꾸는 철탑)에서 원암#1 케이블헤드를 거쳐 경부고속도로까지 총 4.9㎞ 구간 중 지중화 계획이 합의되지 않은 2.7㎞ 구간에 도로를 새로 개설해 도로변으로 선로를 지중화하자는 내용이다. 하지만 한전 측은 이 경우 도로공사에만 300억원, 지중화 공사에 900억원 등 1천200억원이 추가 투입되는 데다 공사 기간도 지연된다는 입장이다. 대책위의 두 번째 중재안은 원암#2 케이블헤드에서 성주리까지 2㎞ 구간은 이미 지중화로 계획돼 있으니, 성주리에서 성은리를 거쳐 경부고속도로까지 기존에 있는 도로를 통해 총 4.5㎞를 지중화해달라는 주장이다. 한전 관계자는 "2안도 기존 도로를 확장ㆍ포장 하는 것이 전제돼야 하고, 지중화 건설까지 총 1천400억원이 더 들 것으로 예상한다"며 "대책위와 주민들의 요구 사항에 대해 최대한 검토하겠으나 현재로서는 수용하기가 쉽지 않은 상황"이라고 밝혔다. /안성=이상필 김태호기자 thkim@incheonilbo.com
안성시 원곡면 주민들이 23일 안성시청에서 한국전력에 고덕-서안성 송전선로 일부 구간 지중화를 촉구했으나, 한전은 추가 공사비 등을 이유로 수용이 힘들다는 입장을 보여 5년간 끌어온 송전탑 갈등은 지속될 것으로 보인다. 