9월 이전부지선정계획 수립 및 공고, 10월 이전부지 주민 주민투표, 11월 이전부지 최종 선정 등 K2(군공항)·대구공항 통합이전 사업의 구체적인 로드맵이 나왔다. 특히 국방부·대구시 등은 K2 이전을 위한 법적 절차인 각종 위원회를 6~7월 매주 개최해 이전사업비와 지원계획 등을 최종 확정한다는 계획이다. 2일 대구시에 따르면 이달 셋째 주(10~14일)에 군공항 이전부지 선정위원회 산하 실무위원회가 열린다. 군공항 이전사업비(△군위 우보 9조1천400억원 △의성 비안·군위 소보 8조8천800억원)와 종전부지(K2후적지) 활용가치(9조2천700억원)가 제대로 산출됐는지에 대해 전문가 그룹에 자문해 실무선에서 검증하는 절차다. 이어 넷째주(17~21일)에는 군공항 이전부지 선정위를 열고 실무위에서 다룬 내용을 최종 확정한다. 6월 마지막 주(24~28일)에는 군공항 이전사업 지원위원회 산하 실무위원회가 개최된다. 대구시·경북도·국방부가 통합대구공항 사업을 시작한 이후 처음 열리는 법적 기구다. 소음피해가 예상되는 군공항 이전 주변지역의 범위를 정하는 것에서부터 지원사업비, 지원목표·방향 등에 이르기까지 이전주변지역 모든 지원계획을 수립한다. 이렇게 수립된 지원계획은 7~8월 두 차례에 걸친 군공항 이전사업 지원위를 통해 심의·확정될 것으로 보인다. 군공항 이전부지 선정위와 이전사업 지원위를 거치고 나면 9월쯤 이전부지선정계획 수립·공고 절차를 진행한다. 통합대구공항 이전사업의 8분 능선을 넘는 막바지 단계로 △이전후보지 △이전주변지역 지원방안 및 이전부지 선정절차와 기준 △이전주변지역 지원계획 등을 공고하게 된다. 10월엔 이전부지 주민을 대상으로 주민투표를 실시하고 유치신청을 받는 절차가 진행된다. 국방부 장관의 요구에 따라 군위군과 의성군이 주민투표를 실시하고 통합대구공항 유치를 신청한다. 이어 11월에는 군공항 이전부지 선정위에서 이전부지 신청절차와 기준에 따라 심의한 후 통합대구공항 이전부지를 최종 선정한다. 대구시 통합신공항추진본부 관계자는 “6월 들어 선정위와 지원위 및 산하 실무위가 번갈아 가며 매주 열릴 것으로 예상된다. 대구공항 통합이전 사업이 속도를 내는 분수령이 될 것”이라고 말했다. 진식기자 jins@yeongnam.com
국방부·대구시는 K2 이전을 위한 각종 위원회를 6~7월 매주 열어 이전 사업비와 지원 계획 등을 최종 확정할 예정이며 아울러 10월에는 이전 부지 주민 투표 실시, 11월에는 이전 부지 신청 절차와 기준에 따라 심의 후 통합 대구공항 이전 장소를 최종 선정하는 구체적인 일정이 나왔다.