울산시 “인건비 인상분 등에 따라 6억원만 손실” 김준형 ▲ 자유한국당 시의원들이 28일 시의회 프레스센터에서 울산시립미술관 건립 지연과 관련해 기자회견을 가졌다. 우성만 기자 울산시립미술관 건립 기공식을 하루 앞두고, 별다른 시설변경 없이 1년여 간 미술관 건립 사업이 지연되면서 59억원 가량의 혈세가 낭비됐다는 주장이 나왔다. 반면 울산시는 사업 연장에 따른 손실은 인건비 상승분 등 6억원 정도로 추산된다고 반박했다. 자유한국당 소속 고호근·천기옥·안수일·윤정록·김종섭 울산시의원들은 28일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 “울산시가 시립미술관 건립사업을 1년여 간 지연시켜 혈세 59억여원을 낭비했다”고 비판했다. 이들 의원은 “민선 6기 김기현 전 시장 재임 시 마무리됐던 시립미술관 밑그림과 민선 7기 송철호 시장의 밑그림의 차이를 알 수 없다”며 “사업이 1년여 간 허송세월하면서 시립미술관 건립에 배정됐던 정부의 균형 발전 특별회계비는 국고로 반납될 처지에 놓였고 설계내역 변경과 공론화 과정을 거치면서 회의비 등 각종 수당도 낭비했다”고 밝혔다. 이들은 “반납해야할 균특회계비 등을 포함하면 지난 1년간 금전 손실만도 혈세 59억원을 낭비했고, 소모적인 논쟁과 논란에 따른 사회 비용을 합치면 몇 배 더 큰 비용을 지불한 것이나 다름없다”고 덧붙였다. 이들 의원이 낭비했다고 주장하는 59억여원은 균특회계비 26억여원, 1년간 인건비와 공사대금 등 물가상승비 32억여원, 재설계비용, 공론화회의비용 등이다. 의원들은 “충분한 여론 수렴과 공론화라는 미명 아래 시공사 선정 절차를 중단하면서까지 시립미술관에 담아내겠다는 시정철학이 무엇인지 알 길이 없다”며 “시간·예산 낭비는 물론 시립미술관 건립 절차를 차일피일 미루면서 오히려 시민사회에 갈등과 분열만 증폭시켰다”라고도 주장했다. 또 “김기현 전 시장이 그린 밑그림대로 추진될 것이었다면 굳이 왜 행정 연속성과 신뢰성을 망가뜨리면서 시정을 펼쳐가는지 이해할 수 없다”며 “전직 시장이 추진한 정책이라고 무조건 반대하고 폐지할 것이 아니라 선후 좌우, 경중을 가려 울산과 시민을 위해 보다 멀리 보다 넓게 바라보는 안목을 가져주길 부탁드린다”고 당부했다. 기자회견을 마친 후 울산시 문화예술과는 해명 자료를 내고 시의원들의 균특회계비 26억원 상당 낭비 주장에 대해 “시립미술관과 관련한 균특회계비는 정부가 다른 명목으로 다시 내려주기로 했기 때문에 손실이 없는 셈이다”라고 반박했다. 또 물가상승비 32억원 낭비 주장과 관련해서는 “지난해 3월 당초대로 공사 추진했더라도 이후 공사과정에서 물가상승분을 계속 반영해야 한다”며 “이에 따라 실제로는 인건비 인상분 등 6억원 정도의 손실이 있는 것으로 추산된다”라고 덧붙였다. 울산시립미술관 건립 총 사업비는 658억여원이며, 공사는 29일 기공식을 시작으로 2년 간 진행될 예정이다.
자유한국당 소속 울산시의원들이 울산시가 시립미술관 건립사업을 1년간 지연시켜 혈세 59억원 가량이 낭비되었다고 주장했으며 반면 울산시는 손실이 인건비 상승분 등 6억원 정도로 추산된다며 반박했다.