공현철 기자 건물 복원공사, 85% 공정률 기록 전라감영 재창조 복원공사가 85%의 공정률을 기록하며 순조롭게 진행되고 있다. 15일 전주시에 따르면 내년 3월까지 총 104억원을 들여 선화당과 내아, 내아행랑, 관풍각, 연신당, 내삼문, 외행랑 등 전라감영 핵심건물 7동을 복원할 계획이다. 현재 5개 건물이 한옥건물의 마지막 공정인 수장공사를 마치고 담장과 마당 정비공사만 남겨둔 상황이다. 내삼문과 외행랑 등 2개 건물은 복원공사를 주도적으로 추진할 업체를 선정한 상태로, 건축공사 시작 전 전문가 자문을 받아 최종적으로 공사내용과 방향이 담긴 설계도면을 확정지었다. 이에 따라 다음달까지 2개 건물의 건축을 위한 목재 치목(나무 깎기)을 완료한 뒤 기둥을 세우는 공사를 시작으로 내년 3월까지 복원을 완료할 계획이다. 앞서 발굴조사를 통해 확인된 1921년 도청사 건물과 1956년 도청사 건물의 흔적을 보여주기 위한 공간도 함께 조성할 예정이다. 박화성 전주시 전통문화유산과장은 “전라감영 복원은 단순히 외관을 만드는 사업이 아니라 전주의 위대한 번영을 알리는 핵심 공간을 시민과 함께 만들어가는 것이다”며 “전라감영에 담긴 역사적 가치와 문화, 전주만의 자존감 회복을 통해 전주와 전북도의 정체성을 바로 세우는 계기가 될 것”이라고 말했다. 전라감영은 오늘날의 전북과 전남, 제주를 관할했던 전라도 최고의 지방통치행정기구다. 중심건물인 선화당은 전라감영의 수장인 전라감사가 집무를 보던 정청(政廳)이다. /공현철 기자
15일 전주시는 내년 3월까지 총 104억원을 투입해 전라감영 핵심건물 7동을 복원할 계획인 가운데 현재 5개 건물이 수장공사를 끝내고 담장과 마당 정비공사만 남겨 85%의 공정률을 기록하고 있다고 밝혔다.