당초 계획 5개월 앞당겨 부산외곽순환고속도로 경남 김해시 한림나들목(사진·IC)이 우여곡절 끝에 오는 17일 오후 3시 개통된다. 한국도로공사와 김해시는 애초 올 연말 계통 예정이었던 한림IC를 5개월여가량 앞당겨 개통한다고 11일 밝혔다. 이번에 개통되는 한림IC는 애초 계획에 없다가 중도에 추가되고, 이어 하이패스 전용에서 다시 정규 IC로 전환되는 등 우여곡절을 겪었다. 도로공사는 한림IC가 이 도로의 종점인 진영IC와 거리가 3.85km에 불과해 계획하지 않았다. 하지만 고속도로 개통을 1년여 앞두고 이런 사실이 알려지자 한림과 인근 진례지역에 밀집된 중소기업체와 주민들의 IC 개설 요구가 김해시에 쇄도한 것. 김해시는 도로공사 측과 협의를 통해 가까스로 기장 한 방향만 하이패스 전용IC 개설에 합의했다. 시는 도로공사 측이 일정을 맞출 수 있도록 주변 부지 매입과 설계변경에 나서는 등 IC 개설을 적극적으로 도왔다. 하지만 IC 개설 계획이 발표되자 이번에는 주민들이 또다른 요구를 했다. 하이패스 장착 차량 외에 일반 차량도 진·출입할 수 있도록 정규IC 설치를 요구한 것이다. 이에 따라 2차에 걸친 설계변경을 통해 정규IC 개설이 최종 확정됐다. 하지만 정규IC로 계획이 변경된 한림IC는 추가 부지 매입과 도로구역 변경 등 각종 행정절차 이행 등으로 공사 기간을 1년 연장, 올 연말 개통 예정이었다. 이번에는 도로공사와 김해시의 행정 협조 속에 공사 기간이 크게 단축됐다. IC 개통에 나선 도로공사에 김해시도 적극적으로 협조하면서 애초 난항이 예상됐던 용지매입이 원할히 추진돼 공사기간이 계획보다 5개월여 앞당겨진 것이다. 한편 한림IC가 개통되면 한림면 일원 주민들과 주변 2000여 개 기업체의 통행과 물류 이동 거리가 단축될 것으로 기대되고 있다. 부산외곽순환고속도로는 길이 47.9km, 왕복 4차로로 2010년 12월 착공해 지난해 2월 7일 개통됐다. 정태백 기자
도로공사와 김해시의 적극적인 협조로 올 초 연말 개통 예정이었던 부산외곽순환고속도로 한림나들목이 공사기간이 무려5개월 앞당겨진 오는 17일 드디어 개통된다고 밝혔다.