민원과 난공사로 완공이 늦어지고 있는 양산시 한일아파트 인근 옹벽 보수·보강공사 현장. 경남 양산시 평산동 한일유앤아이아파트(이하 한일아파트) 뒤편 옹벽에 대한 보수·보강공사 완료 시기가 또다시 5개월 늦어졌다. 공사는 두 차례에 걸쳐 11개월가량 지연된다. 두 차례 연기, 현재 공정 60% 市 “민원 수용·대규모 암반 발견” 이달 중 사면 보강 우선 마무리 양산시는 “지난해 10월부터 43억 원을 들여 한일아파트 뒤편 옹벽에 대한 보수·보강공사에 들어가 현재 60% 공정을 보이는 등 오는 11월 준공할 예정”이라고 22일 밝혔다. 이는 애초 시가 지난해 6월 공사에 들어가 같은 해 말 완료한다는 계획에서, 올해 6월 말로 한 차례 늦춘데 이어 두 번째로 지연되는 것이다. 이처럼 공사가 잇달아 늦어지는 것은 시가 지난해 3월 공사 전 가진 한일아파트 입주민들과의 주민설명회에서 ‘여름철 창문 개방으로 인한 비산먼지와 소음 발생으로 공사를 피해 달라’는 입주민들의 요구를 수용해 공사 시점을 10월로 늦췄기 때문이다. 여기에 공사 중에 대규모 암반(극경암)이 발견됐지만, 소음과 비산먼지 등을 이유로 폭약을 이용한 파쇄 방식 대신에 기계를 이용해 암반을 파쇄하고, 주말 공사를 피하면서 또다시 공사 시점이 5개월가량 더 늦어진 것이다. 한일아파트 뒤편 옹벽은 2014년 8월 19일 집중호우로 인해 무너졌다. 무너진 옹벽은 너비(높이) 5~54m, 길이 360m 중 140m가량이다. 다행히 사상자는 발생하지 않았지만, 이 옹벽은 2008년 8월에도 붕괴한 적이 있어 아파트 입주민들의 불안감이 가중됐다. 사고가 나자, 시는 복구공사에 들어갔지만 원인을 놓고 옹벽 시공사와 마찰을 빚는 바람에 실제 복구공사는 2년 이상 늦어진 2016년 10월에야 착공됐고, 이듬해 말 완공됐다. 시는 또 남아 있는 길이 220m 옹벽에 대한 안전점검을 벌인 결과 ‘보강’이 필요한 것으로 나오자, 2017년 보수·보강공사를 벌이기로 했다. 이에 따라 시는 같은 해 11월 실시계획 인가를 받은 뒤 이듬해 1월 시공사 선정과 함께 6월부터 공사에 들어가기로 했었다. 보수·보강방식은 총 4단으로 되어 있는 옹벽의 위쪽 2단을 철거한 뒤 사면으로 재시공하고, 아래쪽 2단은 보수·보강하는 식이다. 시 관계자는 “아파트 주민들의 민원 수용과 대규모 암반 발견에 따른 파쇄 방식 때문에 두 차례에 걸쳐 완료 시점이 늦어졌다”며 “재해 예방을 위해 이달 중에 사면보강을 우선적으로 완료하고, 도로 등 부대공사를 11월까지 끝낼 계획”이라고 말했다. 이 관계자는 “공사가 완료되면 더 옹벽이 무너지는 경우는 발생하지 않을 것”이라고 덧붙였다. 글·사진=김태권 기자 ktg660@
양산시는 지난해 10월부터 43억 원을 들여 진행 중인 한일아파트 뒤편 옹벽 보수·보강공사가 비산먼지와 소음 발생에 대한 민원과 공사중 발견된 암반 제거를 위해 폭약 대신 기계를 이용한 파쇄작업 등으로 완공기일이 늦어진 끝에, "현재 60% 공정을 보이고 있어 오는 11월 준공할 예정"이라고 22일 밝혔다.