장다원 인접 건물의 균열과 액상화 위험으로 공사가 중단됐던 울산 동구 동울산종합시장 지하주차장 건립사업이 지상 주차장으로 변경해 공사중단 7개월만인 이달 공사가 재개된다. 1일 동구에 따르면 동울산종합시장 지하주차장 건립사업이 지난해 9월 공사에 나섰지만, 지하 터파기 중 인접 건물 균열이 발생해 올해 1월 공사를 중단했다. 이후 안전진단에 지하주차장은 위험하다는 결론이 나와 지상 주차장으로 공사계획을 변경, 공사중단 7개월만인 이달부터 공사가 진행된다. 공사는 이달에 현장 관계자 배치와 현장 조사 등이 이뤄지고 10월부터 본격적인 공사가 들어가 내년 4월 준공 예정이다. 동구는 당초에 주차장 50억 원, 고객지원센터 7억2,200만 원 등 총 57억2,200만 원을 들여 전하동 647-1번지와 전하동 647-18번지 일대 2,479㎡ 부지에 지하 2층 총 96면 정도의 주차장(연면적 3,826㎡)과 지상 2층 규모의 고객지원센터(연면적 334㎡), 소공원(1,500㎡)을 조성할 계획이었다. 하지만 안전 문제로 공사계획을 지상 주차장으로 변경해 지상 3층 총 96면 정도의 주차장(연면적 3,154㎡)과 지상 2층 규모의 고객지원센터(연면적 376㎡), 소공원(1,000㎡)을 확보하는 것으로 변경됐다. 동울산종합시장 공영주차장은 지난 5월 설계변경 실시설계용역에 나서 7월 울산중기청에서 사업변경 승인이 났으며, 건축 허가사항 변경 신청은 이달 초에 확정될 예정이다. 동구는 동울산종합시장의 공영주차장과 고객지원센터 건립사업에 차질이 생기면서 총 57억여 원의 예산 중 공사중단 후 철수 전까지 약 9억 원 정도의 손실이 발생해 마찰을 빚은 바 있다. 동구의회의 홍유준 의원이 지난 4월 제181회 임시회 5분 발언에서 동울산종합시장 지하주차장 조성공사 예산 낭비에 대해 지적했다. 홍의원은 5분 발언에서 “사전 조사가 미흡해 공사계획이 바뀌고 많은 시간과 예산만 낭비했다”고 말했다. 이에 대해 동구 관계자는 “전체공사비는 똑같아 예산 낭비라고 보기 어렵고 지상 주차장은 지하주차장보다 건립비용이 더 적게 들고 기간도 짧다”며 “무엇보다 주민들의 안전이 가장 중요해 어쩔 수 없이 지상 주차장으로 변경했다”고 말했다. 또 “동울산종합시장에 주차장 건립은 예전부터 필요한 숙원사업이라 빠른 시일 내에 주차장 건립할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
1일 울산동구에 따르면, 인접 건물의 균열과 액상화 위험으로 공사가 중단됐던 동울산종합시장 지하주차장 건립사업이 7개월만인 이달 공사가 재개되어 내년 4월 준공 예정이다.