강영희 기자 새만금신항 중 재정전환 된 잡화부두 2선석에 대한 준공 일정이 당초 2025년 12월에서 2024년 10월로 14개월 당겨질 전망이다. 또한 새만금 북측방파호안 완공시기도 14개월, 항로준설 및 매립사업 완공시기도 37개월 이상 단축될 것으로 기대되고 새만금신항 배후단지 민자예산 8,007억의 재정전환은 이르면 12월 말 변경고시 되어 확정될 것으로 예상된다. 민주평화당에서 활동하고 있는 국회 박주현(농림축산식품해양수산위원회) 위원은 21일 해양수산부 종합감사에서 해양수산부 장관에게 “지난 4일 국정감사에서 ‘새만금신항만 2선석 사업기간 단축과 신항만 배후단지 조성비용 민자예산을 재정으로 전환하는 절차를 즉시 추진하겠다’는 장관의 답변 이후 담당 공무원으로부터 후속 조치계획을 보고받았다”며 후속조치 계획을 하나하나 확인했다. 박 의원은 먼저 재정 2선석 배후에 있는 북측방파호안공사를 14개월 단축해 2021년 9월에 준공하기로 한 계획을 재차 확인했고 문성혁 장관은 “네”라고 답했다. 박 의원은 이어 2022년 10월에 계획된 항로의 준설 및 배후단지 매립을 2020년 1월부터 즉시 시작하는 것으로 34개월 앞당겨 시행하기로 한 조기추진계획 사실을 확인한 후 “비용절감을 위해서도 적절하고 당연한 조치”라고 평가했다. 박의원은 추가로 “내년 예산에 공사비를 1억이라도 반영해 놓으면 내년 안에 업체선정까지 진행할 수 있다”며 기간 단축을 위한 예산반영을 요구했다. 박 의원은 이에 그치지 않고 새만금신항 배후단지 조성 민자예산 8,007억의 재정전환 문제를 언급하며 해수부의 3월 이전 수정 고시 계획을 물었다. 박의원은 “8월에 고시한 항만기본계획 중 새만금신항만의 단계별 투자계획의 민자로 되어있는 부지조성비 8,007억을 정부재정으로 변경해 고시하면 되는 것이기 때문에 기재부와 협의만 하면 된다. 올해 안에 마무리 하라”고 주문했다. 이에 문 장관이 “항만정책심의 절차를 거쳐야 한다”고 대답하자 박의원은 “사실상 기재부와 협의만 끝나면 되지 않느냐”며 올해 안에 수정고시 하라고 주문했고, 장관은 “빠른 시간안에 협의하여 진행하겠다”고 대답했다. 박주현 의원은 “새만금신항의 재정 2선석 접안시설 뿐 아니라 항로준설과 북측호안 사업기간이 대폭 단축됐다. 이번 국감에서 새만금문제를 집요하게 제기해서 새만금신항 조기추진을 확고하게 가시화시켜 기쁘다”고 말했다. 서울=강영희기자
민주평화당 박주현 위원이 21일 해양수산부 종합감사를 통해 새만금신항만 2선석 사업기간 단축 및 신항만 배후단지 조성비용 민자예산 재정전환에 대한 후속조치 계획을 확인한 결과, 준공일정은 14개월 앞당겨지고 8,007억원의 재정전환 역시 연내 확정될 것으로 예상된다고 밝혔다.