울산 회야하수처리장(사진) 증설공사가 늦어지면서 종합 시운전 역시 지연돼 경남 양산 웅상출장소 4개 동에 건립 중인 아파트에 비상이 걸렸다. 공정 84%로 내년 1월 준공 양산 웅상출장소 4개 아파트 3200세대 입주 차질 등 우려 11일 울산시와 양산시 등에 따르면 울산시는 연말까지 765억 원을 들여 현재 하루 3만 2000㎥의 회야하수처리장의 용량을 5만 2000㎥로 증설하기로 하고 2017년 공사에 들어가 현재 84%가량 공정으로 내년 1월에야 준공 예정이다. 문제는 울산시가 애초 이달부터 종합 시운전에 들어가기로 했으나, 지난해 5월 회야하수처리장 인근 물건너마을 주민들의 반발로 4개월가량 공사가 중단되면서 전체 공사 일정이 지연됐고, 종합 시운전 역시 9월로 2개월 늦춰졌다. 종합 시운전은 하수처리 과정이 안정적으로 처리될 수 있는지를 확인하는 과정이다. 이에 따라 증설되는 하수처리장으로 유입되는 하수 시점도 8월에서 10월로 늦춰지게 됐고, 하수 물량 역시 단계적으로 늘린 뒤 내년 2월부터 정상화될 것으로 보인다. 이 때문에 양산 웅상출장소 내 4개 아파트 단지 3200세대 입주예정자들에게 비상이 걸렸다. 자칫 입주 차질은 물론 차량으로 아파트 하수를 날라야 하는 불편이 우려되고 있기 때문이다. 회야하수처리장은 울산에 있지만, 양산의 웅상출장소 내 서창동·소주동·덕계동·평산동 지역의 하수를 처리하고 있다. 실제로 양산시는 회야하수처리장 증설공사 완료 시기에 맞춰 웅상출장소 4개 동에 3200세대 규모의 4개 단지 아파트 사업승인을 조건부로 내줬다. 10월 입주 예정이 3개 아파트 단지 1700여 세대, 11월 입주 예정이 1개 단지 1300여 세대 등이다. 특히 아파트에 대한 준공승인이 날 때까지 회야하수처리장으로 하수가 유입되지 않으면 매일 아파트 하수를 수십㎞ 떨어진 양산수질정화공원으로 이송해야 하는 불편이 현실화할 것으로 보인다. 양산시 관계자는 “종합 시운전 과정에 하수가 유입될 수 있도록 울산시와 협의를 진행하고 있다”며 “아파트 건설사 측에도 아파트 준공 시점을 맞추는 등 대책 마련을 요청했다”고 말했다. 이에 대해 울산시 관계자는 “종합 시운전 기간을 6개월에서 4개월로 단축하는 등 양산지역 아파트 입주예정자의 불편 최소화를 위해 노력하고 있다”며 “하지만 종합 시운전 중 하수 물량을 단계적으로 늘려야 하는 데다 하수처리장 인근 주민들의 재반발이 우려되면서 양산시 등의 요청에 대해 확답을 할 수없는 상황”이라고 해명했다. 김태권 기자 ktg660@
울산시는 연말까지 765억원을 들여 회야하수처리장의 용량을 증설하기로 하였고 2017년 공사에 들어가 현재 84%가량 공정으로 내년1월 준공 예정이었으나, 지난해 5월 물건너마을 주민들의 반발로 4개월 가량 공사가 중단되어, 종합 시운전 및 하수처리장으로 유입되는 하수 시점도 2개월 가량 늦춰지게 되었으며, 하수 물량 역시 단계적으로 늘린 뒤 내년 2월 부터 정상화 될 것으로 보인다.