턴키(turn-key) 방식의 공사 발주에서 국내 조선소들이 기본 및 상세설계 역량 및 공정관리 역량이 부족한 것이 손실을 키우는 요인으로 평가된다. 기본설계 등 엔지니어링 역량이 부족하면 플랜트 사양 변경 요구에 적절히 대처하기 어렵고 피동적으로 프로젝트를 수행해야 하는 상황이 된다. 기본설계 변경은 생산설계 변경과 수만 개의 기자재 발주 지연 문제를 일으켜 공기 지연 및 추가 비용을 유발할 수 있는데, 대부분 국산 부품이 쓰이는 상선 제조와 달리, 배관재, 전기장치, 계장설비, 안전장치 등 주요 기자재의 외국산 비중이 70~80%에 달하는 상황에서는, 이에 따른 기자재 발주 및 공기 지연 발생 가능성이 더욱 커진다.
턴키 방식의 공사 발주에선 국내 조선소들의 기본•상세 설계 및 공정관리 역량이 중요하다. 기본설계 변경 요청 시엔 아무래도 기자재의 외산 비중이 높아 발주 및 공기 지연 가능성이 커진다.