공사가 마무리되면 발전사업자는 상업 운전일 달성을 위해 필요로 하는 여러 가지 시험을 진행하고 이를 통과하여야 한다. 이러한 시험들은 후술하겠지만 시운전 테스트, 신뢰도 시험(reliability test), 유해가스배출시험(emission test), 성능시험(performance test)이 있다. 이러한 시험들 대부분은 EPC계약상 EPC계약자가 발전사업자 및 전력구매자 관계자들 앞에서 수행하게 된다. 만일 이러한 시험들을 통과하지 못하게 되면 준공이 이루어지지 않게 되고, 상업운전일이 지연된다. 이를 대비해 전력구매자 및 대주는 전력구매계 약상 지체상금 조항을 두어 상업운전일 지연에 따른 전력수급계획 차질로 인해 입게 될 손해를 전보받으려 한다. 그러나 상업운전일 달성지연에 따라 발전사업자에게 무한정 지체상금만 물릴 수는 없다. 예컨대 3개월 혹은 6개월가량의 최장허용 기간을 두는 것이 보통이고, 그 기간 내에 미준공으로 상업운전일이 달성되지 못하면 전력구매자는 전력구매계약을 해지한다. 전력구매계약이 해지되면 발전사업자 또한 EPC계약을 해지할 수 있도록 해야하고, EPC계약자에게 그에 따른 손해배상 청구를 해야 한다. 모든 건설위험은 EPC계약자가 부담하기 때문이다.
공사 마무리 후 EPC 계약자가 테스트를 통과하지 못할 경우 상업 운전일은 지연되며, 발전사업자는 지체상금을 물게 된다. 최장 지체일은 6개월까지만 허용되며 해당 기간 내에 달성하지 못하는 경우 전력구매자는 해당 계약을 해지한다. 이에 따라 발전사업자는 EPC 계약자에게 손해배상 청구 및 계약해지를 요청한다.