2. 추진경과
금융정보화추진 분과위원회가 금융기관 수납장표 처리업무의 문제점을 해소하기 위하여 '96년 7월 전자정보교환제도의 도입을 금융정보화촉진시행 계획사업으로 선정하였고 '96년 11월에는 정보통신부가 동 사업의 중요성을 감안하여 국가정보화사업으로 추진키로 결정하여 본격적으로 추진되게 되었다.
이후 정보통신부 주관 하에 한국은행, 금융기관, 금융결제원, 징수기관 및 한국전산원 등을 중심으로 추진회의체 및 실무전담반이 구성되어 '97년 5월에는 'OCR지로용지 표준안' 및 '금융기관 수납장표의 정보화 추진방안'이 마련되었으며 '97년 7월에는 금융정보화추진 은행소위원회 의결을 거쳐 추진방안이 확정되기에 이르렀다.
기본추진방안에 따라 동 제도 도입 사업은 시행여건 및 제도정비 기간 등을 고려하여 2단계로 추진해 나갈 방침이다. 이를 위해 먼저 한국은행 내에 금융기관, 금융결제원, 징수기관 등으로 구성된 금융기관 수납장표 정보화추진 전담반을 '97년 9월까지 한시적으로 설치하여 세부실시방안을 마련하였고 이를 토대로 전산시스템의 개발, 중계센터의 구축 등을 거쳐 특별한 장애요인이 발생하지 않는다면 '98년 하반기 내지는 '99년 상반기 중 제1단계 시행이 가능할 것으로 보인다.
전자정보교환제도가 국가정보화사업으로서 본격적으로 '96년 11월에 추진되었다. '97년 7월에 추진방안이 확정되었다. 이를 위해 먼저 설치된 금융기관 수납장표 정보화추진 전담반이 실시방안을 준비하였고 장애요인이 일어나지 않는다면 제1단계 시행이 가능할 것이다.