국방연구개발사업 사업착수 이전에 수행되는 선행연구에서 사업의 위험요인 분석을 실시하고 있지만, 식별된 위험요인이 사업 성공에 필요한 것을 모두 포함하고 있는 가에 대해서는 또 다른 논의가 필요하다. 이를 위하여 획득평가모델(CMMI-ACQ)과 비교하여 사업관리 영역에서의 위험요인의 누락요소를 어떻게 하면 최소화할 수 있는지를 기준으로 비교분석을 실시하였다. 획득평가모델을 적용하여 분석한 것은 획득자의 관점에서 사업 초기부터 관리가 되어야 올바른 사업관리가 될 수 있기 때문이다. 구체적으로 연구개발 발주기관에서 사업수행의 초기부터 개발완료 시까지의 전 분야에 대한 위험요인을 도출하고 이를 지속적으로 관리하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다.
선행연구에서 찾은 위험요인에 누락되는 요인을 최소화할 방법을 찾기 위해 획득평가모델과 비교분석 했다. 국방연구개발 발주기관에서 사업 전 과정의 위험요인을 찾고 관리하는 것이 중요하다.