전력구매계약상 발전사업자나 전력구매자는 각자 자신의 과실여부에 관계없이 발생할 수 있는 위험을 배분하여 떠안도록 합의한다. 전력구매계약의 준거법이 영미법이라면 이러한 위험의 배분은 자연스럽고, 설사 대륙법계라고 하더라도 당사자자치 원칙에 따라 문제될 것은 없다고 본다. 먼저 발전사업자가 부담하는 일반적인 위험들은 보통 발전소의 건설위험을 들 수 있는데, 이는 착공개시의 지연위험, 예정된 상업운전일 달성실패로 인한 지연위험, 요구된 용량의 미충족 위험, 공사비용 초과비용 등을 포함한다. 그러나 이러한 위험들이 전력구매자의 작위 또는 부작위의 결과로서 발생하는 경우라면, 발전사업자는 면책되어야 하고 상업운전일 연장 그리고/또는 직간접 경제적 손실을 보상받도록 협상해야 한다. 또한 발전 사업자는 발전소의 운영 및 유지보수에 관한 위험을 부담하는 것이 보통이다.
일반적으로 발전사업자는 발전소의 건설위험을 부담하나, 그 위험이 전력구매자의 작위 또는 부작위로 인한 것이면 면책 및 직간접 손실을 보상받도록 협상해야 한다. 또한 발전사업자는 발전소의 운영 및 유지보수에 관한 위험도 부담한다.