Goliath FPSO 프로젝트는 세계 최대 규모의 원통형 FPSO로, 발주처(Eni Norge AS)나 조선사 모두 처음 도전하는 프로젝트로, 건조 시작 이후 설계가 2회 변경되고, 인도 시기도 2013년 7월에서 2014 하반기로 변경되는 등 발주처의 잦은 설계 변경과 사양 추가에 따른 원가 상승 및 납기 연기가 손실로 이어지고 있다. 이 프로젝트는 계약 당시 건조비용을 11.6억 달러(1조 2,300억 원)로 산정하였으나, 이후 비용이 22억 달러(2조 5,000억 원)로 급증하여, 계약변경(change order) 추진을 통해 계약금액을 20억 달러로 상향 조정한 바 있다.
Goliath FPSO 프로젝트는 설계변경과 막대한 건조비용 상승 및 계약변경 등 여러원인으로 손실을 입고 있다.