첫째, 예비 타당성 조사 이후에 기본 설계를 우선적으로 수행한 후 타당성 평가를 수행하는 방안이다. 엔지니어링의 설계 컨설팅에 기반하여 교통 수요 및 공사비를 산정함으로써 예비 타당성 조사 단계에서는 고려하지 못한 교통 환경적 측면을 고려한 사업의 타당성을 검토할 수 있는 장점이 있다. 실제로 예비 타당성 조사 단계에서는 추정 공사비가 기본 설계 단계에서 크게 증액되는 사례가 많이 발생하며 교통 수요 및 공사비의 변화를 반영한 경제성 분석이 필요하다. 기본 설계를 타당성 평가 이전에 수행할 경우에 현재 기본 설계의 품셈을 좀 더 간소화하는 방안을 검토할 수 있다.
타당성 조사 이후 기본 설계 우선으로 수행 후 타당성 평가 수행 방안으로 교통 환경적 측면 검토가 되고 기본설계를 이전에 수행 시 설계 간소화 방안 검토가 된다.