기술목표가 미달된 과제들의 경우 그 원인에 대한 응답 중 연구기간이 부족하다는 응답이 18.7%로 가장 많았고, 우수 연구원 확보의 어려움(14.2%), 기술적으로 달성이 어려운 목표의 설정(13.5%), 연구비 부족(13.5%), 연구 및 지원설비의 부족(13.5%), 연구환경의 변화(12.3%), 사전 타당성 조사의 미흡(9.7%)의 순으로 나타났다. 기술개발에 성공하였으나 후속적인 제품의 사업화를 보류하거나 중단한 과제의 사유로는 기술개발에 대한 사업화 기반 미조성(31.4%), 기술개발에 대한 수요 부족(25.7%), 추가개발 필요(22.9%) 등의 순으로 조사되었다.
기술목표 미달 과제의 경우, 연구기간 부족 원인이 가장 많았으며, 기술개발에 성공했으나, 사업화 보류 및 중단 과제 사유로는 사업화 기반 미조성이 가장 많았다.