도로부문의 자산관리체계 구축을 위한 단계는 크게 6단계로 구분할 수 있으며 다음과 같다. 먼저, 자산관리전략 수립단계에서는 관리주체가 목표로 하는 정책 및 관리 목표의 설정과 함께, 유지보수 기준 및 시기에 대한 계획을 수립하여 중기 계획과 장기 계획으로 구분 짓는 중장기 전략이 필요하다. 둘째는 자산현황 및 파악단계로 이 단계에서는 자산의 목록관리 및 상태파악이 우선적으로 이루어져야 한다. 세 번째 단계는 자산가치 및 서비스수준 평가단계로 대상시설물의 회계학+공학적인 자산상태와 서비스수준을 고려하는 자산가치 평가방법 및 사회기반시설물의 자산관리를 가능케 하는 서비스수준 지표의 개발이 필요하다. 네 번째 단계는 의사결정지원 시스템을 통한 경제성 분석단계로 사회기반시설물의 현재 서비스 수준과 희망 서비스수준의 차이를 파악하여 생애주기 비용 분석기법(LCCA: Life Cycle Cost Analysis)등을 활용하여 주요 의사결정요소를 분석하는 단계이다. 다섯 번째 단계는 운영 및 예산편성단계로서 서비스수준 및 가치 변화에 따른 우선순위의 산정, 관리수준을 고려한 예산수립 및 투입예산에 따른 LOS 및 가치변화 추정 등이 이루어지는 단계이다. 마지막 단계는 자산관리 수행 및 피드백 실시단계로서, 전 단계에서 이루어지는 의사결정결과에 의해 각 시설물에 대한 예산배분이 이루어지고 수행된 조치에 대한 Feedback이 이루어지는 단계라 할 수 있다(표 6-2 참조).
도로부문의 자산관리체계 구축을 위한 단계는 다음의 6단계로 구분할 수 있다. 자산관리전략 수립단계, 자산현황 및 파악단계, 자산가치 및 서비스 수준 평가단계, 경제성 분석단계, 운영 및 예산편성단계, 자산관리 수행 및 피드백 실시단계이다.