체계개발 단계에서의 효율적 사업추진을 위한 바람직한 관리절차를 예시이다. 우선, 선행연구단계에서 정한 RAM 목표값과 RAM 성장관리계획을 최신화한다. 즉, 탐색개발단계를 거친 경우에는 탐색개발에서의 RAM 실적값을 고려하고, 선행연구단계에서 전제한 조건의 변동이 있는 경우에는 변동사항을 고려하여 최신화한다. 체계개발 사업 추진을 위한 중기계획 작성과 예산반영 시에는 현재와 같이 제한된 해외 자료나 국내 야전 운용자료, 혹은 업체의 제시자료에만 의존할 것이 아니라, RAM 목표값 자료나 탐색개발단계에서의 실적자료 등을 아울러 활용한다. 다음으로는 ROC와 정량화된 RAM 목표값에 따라 체계개발 사업목표 등 주요 사업계획을 정립하고 주요 종합군수지원계획을 수립한다. RAM 목표값과 주요 사업계획이나 주요 종합군수지원계획 등은 제안요청서에 포함된다. RAM 목표값에 근거한 제안서의 제출은 참여하고자 하는 업체로 하여금 사업목표를 달성하기 위한 효율적인 방안들, 즉 세부 체계개발방안이나 종합군수지원방안을 심층적으로 제시하도록 하여 전 수명주기 간 효율적인 사업추진이 보장되도록 한다.
체계개발 단계에서 효율적 사업추진을 위해 먼저 선행연구단계에서 정한 RAM 목표값과 성장관리계획을 최신화하고 ROC 및 정량화된 RAM 목표값에 따라 세부 체계개발방안 등을 정립하여 종합군수지원계획을 구축하여 효율적인 사업추진이 되도록 한다.