한국석유공사는 운영광구인 예멘 4광구의 탐사를 위한 첫 번째 시추작업(WA-1001BX 시추공)을 2010년 7월부터 11월까지 110일(DST 34일 포함)간 진행하였고, 두 번째 시추작업(Alm-1002BX 시추공)을 2010년 11월부터 2011년 3월까지 125일(DST 22일 포함)간 진행하였다. ZPEB사의 육상 시추기를 이용한 이번 작업은 기반암에 대한 방향성시추로 이수모터를 사용하였다. 두 시추공을 작업하면서 발생하였던 문제점 이해 및 동일 지층(특히 기반암)에서 비트의 크기 및 특성에 따른 굴진률 분석을 통해 향후에 있을 시추작업을 위한 효율적인 방안을 모색할 수 있었다.
한국석유공사는 운영광구인 예멘 4광구의 탐사를 위한 첫 번째 시추작업을 2010년 7월~11월까지 110일간 진행을 하였다.