이 논문에서는 우리나라에서 인공 지열 저류층 생성 기술을 통한 지열발전 타당성 예비 연구 차원에서pilot plant의 발전용량, 소요비용 및 기간을 추정하였다. 포항지역의 실제 관측 지온증가율 33℃/km를 적용할경우, 5 km 깊이에서 지하 암반의 온도는 180℃가 된다. 이로 부터 지열수 생산온도와 주입온도를 각각 155℃와60℃, binary 발전 열효율을 0.11로 가정하였다. 생산정 2개, 주입정 1개로 이루어진 triplet 시스템에서 생산정당 지열수 유량을 최소 20 kg/sec, 최대 40 kg/sec로 가정하면 발전용량은 각각 1.7 MW와 3.5 MW급으로 추정된다. 현재의 기술개발 추세를 감안할 경우, 3.5 MW급의 pilot plant 건설이 가능할 것으로 판단된다. 투자비용은유럽 및 미국의 자료에 근거해서 우리나라에서 필요한 부지선정 및 각종 관측망 건설비용 등을 고려할 때 약1,000억원이 소요될 것으로 추산되며, 프로젝트 소요 기간은 6.5-7년으로 추정된다.
본 논문에서는 우리나라에서 인공 지열 저류층 생성 기술을 통한 지열발전 타당성 예비 연구 차원에서pilot plant의 발전용량, 소요비용 및 기간을 추정했다.