10년 이상의 공사기간이 소요된 용인경전철이 최근에야 개통되어 운행을 시작했다. 하지만, 운영적자 문제를 제외하고 공사 지연 등과 관련된 용인경전철의 현재 상태와 사업 시작 및 그 진행과정 등에 대한 정보와 지식들은 매우 부족한 편이다. 따라서 본 연구는 과정자료(process data)를 중심으로 개별기술 사례연구방법에 의한 분석을 통해 용인경전철 건설 사업에 대한 사실 파악(fact finding)과 이에 따른 정책적 교훈을 얻고자 한다. 이에 따라 향후 인과관계로 분석할 수 있는 이론적 상상력의 고취 및 새로운 지식의 제공에 기여할 수 있다. 과정접근이 필요한 이유는 정책 산출은 오랜 기간 지속되는 누적적 성격의 과정을 통해 달성되고 다른 절차를 밟은 과정들은 다른 균형점들로 도달하기 때문에, 과정 분석을 통해 10년 이상 장기간에 걸쳐 현재 상태에 이르게 된 용인경전철 건설 사업에 대한 이해가 보다 심도 있게 가능할 수 있다. 따라서 본 연구는 용인경전철의 정책과정을 정책단계별로 구분하고 각 단계별 사건, 활동, 선택 등에 대한 분석을 통해 현재 상태에 대한 이해도를 높인다.
이 연구는 과정자료를 중심으로 개별기술 사례연구방법에 의한 분석을 통해 용인경전철 건설 사업에 대한 사실 파악과 이에 따른 정책적 교훈을 얻고자 한다. 이 연구는 용인경전철의 정책과정을 정책단계별로 구분하고 각 단계별 사건, 활동, 선택 등에 대한 분석을 통해 현재 상태에 대한 이해도를 높인다.