정부는 지난 2003년 대구지하철 참사에서 통합적인 재난안전 무선통신망의 필요성에 대해 인식하고, 통합 국가재난안전무선통신망 구축 사업을 추진 중에 있다. 그러나 사업추진과정의 부적정성으로 약 10년이 지난 현재까지 사업이 지연되고 있다. 본 논문에서는 상기 국가재난안전 무선통신망 구축사업의 추진과정에서 드러난 법·제도적 문제점을 고찰하고, 최근의 기술동향을 파악하여 사업추진의 개선방안을 제시한다. 본 연구를 통해 도출된 결론은 3가지로 제시할 수 있다. 첫째, 재난망 사업의 기본원칙 재정립이다. 둘째, 업무 특성을 고려한 기술방식 선정과 접근방법 재검토이다. 셋째, 기술전략보다는 운용전략을 우선수립 접근방법 재검토이다.
본고에서는 상기 국가재난안전 무선통신망 구축사업의 추진과정에서 드러난 법·제도적 문제점을 고찰하고, 최근의 기술동향을 파악하여 사업추진의 개선방안을 제시한다. 이 연구를 통해 도출된 결론은 3가지로 제시할 수 있다.