본고의 목적은 군 공항 이전사업 추진 간 예상되는 공공갈등에 대한 관리전략을 수립하기 위한 정책적 시사점을 도출하는 데 있다. 이를 위하여 공공갈등과관련된 이론 및 선행연구를 고찰하였다. 또한 과거 국방시설의 이전과 관련된 갈등관리사례를 분석하였다. 연구 결과 4가지 시사점을 도출하였다. 첫째, 갈등관리는 결과보다 과정이 중요하기 때문에 갈등조정협의체를 조직 및 운영해야 한다. 둘째, 갈등관리는 사후대응보다 예방이 중요하기 때문에 사업착수 전 갈등영향분석을 실시해야 한다. 셋째, 갈등관리업무가 사업 전단계에 걸쳐 시스템화되어야 한다. 넷째, 군 공항이전사업의 특성을 고려하여 갈등관리업무를 추진해야 한다.
본고의 목적은 군 공항 이전사업 추진 간 예상되는 공공갈등에 대한 관리전략을 수립하기 위한 정책적 시사점을 도출하는 데 있다.