이 연구는 경상북도 새마을운동 세계화사업의 성과평가의 모형을 개발하고 적용한 사례연구로서 새마을운동 세계화사업의 평가를 통해 발전방안을 제시하는데 목적이 있다. 성과평가모형은 사업 부문, 봉사단 부문, 사회적 자본과 거버넌스 부문으로 나누어 설정하였고, 평가대상 사업으로 경상북도의 아프리카 새마을운동 시범마을 조성사업을 평가하였다. 분석결과, 시범마을 조성사업이 아프리카에 성공적으로 전수되고, 마을주민의 지지를 받고 있었다. 사업 부문의 적정성, 목표지향성, 지속가능성은 긍정적이었고, 봉사단 부문의 언어능력은 약간 미흡한 것으로 나타났으나 사업수행력과 성실성 등은 긍정적이었다. 사회적 자본과 거버넌스에 있어서도 신뢰 증진, 참여 증진, 규범 형성, 거버넌스 추진조직과 추진방식의 발전이 있었다. 개선할 문제점으로는 마을정보의 부족, 봉사단원의 언어능력과 현지 적응력의 부족, 봉사단원간 갈등, 현지 행정력 부족 등이 지적되었다. 향후 개선방안으로는 사업의 지속적 확대, 새마을 원형의 준수, 의식개혁 중점 추진, 사업간 시너지 확보, 마을 정보의 수집 강화, 소득증대사업 추진, 국제개발 전문가의 투입, 언어능력과 전문기술력을 지닌 우수한 봉사자 모집, 새마을거버넌스의 강화 등을 제시하였다.
본 연구는 경상북도 새마을운동 세계화사업의 성과평가의 모형을 개발하고 적용한 사례연구로서 새마을운동 세계화사업의 평가를 통해 발전방안을 제시하려 한다.