철근공사는 구조물의 안정성과 내구성, 공사기간, 원가측면에서 매우 중요한 공사임에도 불구하고아직까지 대표적인 노동의존 공종으로 자재 손실 및 낮은 생산성 등 많은 문제점이 개선되지 못하고있는 실정이다. 이에 철근조달방식을 현장이 아닌 공장가공방식의 필요성에 관한연구와, 공장가공시발생하는 문제점들에 관한 연구들이 이루어지고 있다. 이러한 동향에 따라 가공조달방식 의사결정을위한 연구도 이루어졌지만 정량적인 분석이 아닌, 정성적인 분석을 통한 연구가 주로 이루어져 왔다. 본 연구는 현장의 기본적인 정보를 입력할 경우 철근조달방식 선정 시 생산성과 경제성정보에 관한정량적인 값을 도출하여 보다 신뢰성 있는 결정기준을 제공하는 시스템을 제안하였다.
이 연구는 현장의 기본적인 정보를 입력할 경우 철근조달방식 선정 시 생산성과 경제성정보에 관한정량적인 값을 도출하여 보다 신뢰성 있는 결정기준을 제공하는 시스템을 제안했다.