
Бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов торак төзелеше программалары буенча эшләрнең агымдагы торышы, социаль-мәдәни өлкә объектларын, җәмәгать киңлекләрен төзү һәм инженерлык инфраструктурасын модернизацияләү буенча эшләр турында сөйләде.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык муниципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында уздырды. Киңәшмәдә ТР Премьер-министры Алексей Песошин да катнашты.

Мәсәлән, җитештерүдәге имгәнү очраклары һәм төзелеш мәйданчыкларында хезмәтне саклау чаралары турында сөйләгәндә, Алексей Фролов хәбәр иткәнчә: ел башыннан үзлегеннән җайга салынучы оешмалар 552 тикшерү үткәргән, аларның нәтиҗәләре буенча төзелеш оешмаларына 109 оешмага дисциплинар йогынты чаралары кулланылган. Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе белгечләре төзелеш мәйданчыкларына 227 тапкыр чыкканнар, тикшерү нәтиҗәләре буенча административ җаваплылык турында 22 карар чыгарылган. Дәүләт программалары объектлары Баш инвестиция-төзелеш идарәсе җаваплылыгы зонасына керә. БИТИ вәкилләре ел башыннан 98 контроль-күзәтчелек чарасы үткәргән.

Татарстанда 16 мартка торакны файдалануга тапшыру планы 39%ка үтәлгән - 1 млн 240 мең кв.м файдалануга тапшырылган, дип хәбәр итте Алексей Фролов. Коммерциячел төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 6 проценты тапшырылган: бу 83,5 мең кв.м мәйданлы 29 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека буенча план 27 процентка үтәлгән. Быел төзелергә тиешле 56 йортның 13е тапшырылган, аларның гомуми мәйданы – 43,6 мең кв. м.

Моннан тыш, шәхси торак төзелеше линиясе буенча 1 млн 113 мең кв. метр мәйданлы 8 245 йорт тапшырылган, бу еллык планның 74%ын тәшкил итә.

2024 елда республикада 621 ятим бала торак алырга тиеш (аерым категория гражданнарны торак белән тәэмин итү программасы кысаларында).

Сан буенча икенче категория – яшь гаиләләр. Быел 41 муниципаль берәмлектә яшәүче 84 кеше яңа торак алырга тиеш. Бүгенге көндә барлык таныклыклар яшь гаиләләргә тапшырылган.

«5 һәм аннан да күбрәк балалы күп балалы гаиләләр" категориясендә 28 катнашучы бар. Бүгенге көндә торак урыннар алу өчен 22 сертификат рәсмиләштерелгән, аларның гомуми мәйданы 1 мең 980 кв. м тәшкил итә.

Мәҗбүри күченүчеләр, Ерак Төньяктан күченүчеләр һәм чернобыльчеләр категориясендә 5 торак алучы бар. Аларның барысы өчен дә сертификатлар рәсмиләштерелгән инде. Гариза бирүчеләр фатирларны сайлый.

Киңәшмә барышында Алексей Фролов социаль объектлар төзү, инженерлык инфраструктурасы һәм җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру турында сөйләде. Торак төзелешенә ярдәм итүгә 2 федераль программа - «Торак» һәм «Авыл территорияләрендә торак төзелешен үстерү» юнәлгән. Бу программалар кысаларында 8 объект төзеләчәк (сату ителгән объектлар буенча эшләргә май аенда керешергә планлаштырыла).

Ике федераль проект «Мәгариф» тармагында гамәлгә ашырыла. 4 мәктәп һәм бер балалар бакчасы төзеләчәк. Бүгенге көндә 4 мәктәп буенча төзелеш-монтаж эшләре 9% тәшкил итә.

«Сәламәтлек саклау» тармагында 2 федераль һәм 2 республика программасына 53 яңа объект кертелгән, шуларның 48е - фельдшер-акушерлык пунктлары. Эшләр 39 ФАПта алып барыла. Барлык объектлар буенча гомуми үтәлеш 22% тәшкил итә. Тагын 9 ФАП май ахырына кадәр төзелә башлаячак.

«Яшьләр сәясәте» тармагында планлаштырылган 8 объектның апрель ахырына кадәр бер объект - Чаллыда психологик-педагогик ярдәм үзәге буенча контракт төзергә кала. Өч балаларны савыктыру лагеры төзелә башлаган (башкару 4%). Калган 3 объект буенча эшләр апрель ахырына кадәр башланачак.

Спорт объектларын төзү өлешендә агымдагы елда бер республика һәм бер федераль программа гамәлгә ашырыла, аларга 4 ябык футбол манежы, 15 универсаль спорт мәйданчыгы, чаңгы-роллер трассасы һәм административ бина керә. Бүгенге көндә эш ике футбол манежында башланган. Калган 17 объект буенча эшләр апрель ахырында кадәр башланачак.

«Мәдәният» тармагының өч объекты да «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы паспортына керә. Бүгенге көндә мәдәният йортын реконструкцияләү һәм Мамадышта күп функцияле үзәк төзү буенча эшләр алып барыла (башкару 6%).

«Экология» тармагында ике федераль программа кысаларында өч объектны гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу - биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү (башкару - 78%), ләм кырларын рекультивацияләү (башкару – 66%), Саба районының Шәмәрдән авылында нефтьле пычранулар белән бозылган җирләрне рекультивацияләү (башкару - 73%).

Республикада федераль һәм республика программалары кысаларында 64 җәмәгать киңлеге төзекләндереләчәк (контрактация 22 мартка билгеләнгән). Узган 2 атна эчендә Баулы һәм Кукмара районнарында уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары Бөтенроссия конкурсының 2 объекты буенча контрактлар төзелгән.

Инженер инфраструктурасын модернизацияләүгә килгәндә, Алексей Фролов быел челтәрләрне яңарту биш республика һәм ике федераль программа буенча алып барылуын искәртте (аларга 250 объект керә). Республика өлеше буенча контракт апрель ахырына кадәр планлаштырылган. Агымдагы 2 атнада 2 федераль программа буенча барлык объектлар буенча контрактлар төзелгән.

Бу ял көннәрендә үз һөнәри бәйрәмнәрен торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре билгеләп үтәчәк, дип искәртте Алексей Фролов һәм ТР Төзелеш министрлыгы исеменнән тармакның барлык вәкилләрен һәм ветераннарын шушы истәлекле көн белән котлады.

Рөстәм Миңнеханов торак-коммуналь хуҗалык тармагы турында сөйләгәндә, бернинди реформа да квалификацияле кадрлар әзерләмичә нәтиҗә бирмәячәген билгеләп үтте. Кадрлар әзерләү темасын алга этәрергә кирәк, диде ул, шулай ук тулаем алганда, торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә белгечлекләргә ихтыяҗ һәм тармакның абруен күтәрү кирәклеге турында сөйләү зарур.
Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарының бердәм "Рәсми Татарстан" порталы