
Бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә республиканың төзелеш, архитектура һәм ТКХ министры Марат Айзатуллин социаль-мәдәни өлкә объектларын, гидротехник корылмаларны һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау эшләре барышы турында хәбәр итте.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык муниципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында уздырды. Анда ТР Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм ТР Премьер-министры Алексей Песошин катнашты.

Быел «Мәгариф» илкүләм проекты һәм 4 республика программасы кысаларында 185 объект, 2 дәүләтремонтланачак. Бүгенге көндә 21 балалар бакчасыннан 10 объект буенча контрактлар төзелгән. 51 мәктәп, интернат мәктәп, кадет корпуслары һәм белем бирү үзәкләреннән 35 учреждение буенча контрактлар төзелгән. Урта һөнәри звено учреждениеләре өчен 15 тулай торактан 3 объект февраль ахырында торгларга чыгарыла, ә 12се апрель ахырына кадәр контрактка кертелә. Мәктәпләрдәге барлык 94 азык-төлек блогы 25 нче мартта килештереләчәк. Сатылган объектлар өлешендә 6 балалар бакчасы, 10 мәктәп һәм мәгариф үзәге, 4 ресурс үзәге һәм 2 тулай торак буенча эшләр алып барыла.

Илкүләм проект һәм 2 республика программасы буенча 137 объект «Сәламәтлек саклау» тармагына керә. Аларның 82 фельдшер-акушерлык пункты буенча контрактлар февраль ахырында төзелгән, шулай ук барлык 25 поликлиника да торгка алынган. 30 стационарның 17се буенча контрактлар төзелгән. Сату объектлары өлешендә 44 ФАП, 11 поликлиника һәм 13 стационар буенча эшләр алып барыла.

"Мәдәният" тармагы буенча торгланган объектлардан эшләр Сарман районының сәнгать мәктәбе һәм Саба районының авыл мәдәният йорты буенча алып барыла. Калган объектлар буенча эшләр март ахырында башланачак.

Яшьләр сәясәте өлкәсендәге 27 объект илкүләм проектка һәм 4 республика программасына керә. Бүгенге көндә 7 яшьләр үзәгеннән контрактлар өчәрләп төзелгән - соңгы 2 атнада динамика плюс 2 объект тәшкил итә. 9 балаларны свыктыру лагереннан 4 объект буенча дәүләт контрактлары төзелгән. 6 яшүсмерләр клубы һәм 5 психологик-педагогик ярдәм бинасы буенча контрактация 18 мартка кадәр узачак. Төзелеш-монтаж эшләре 3 балалар лагеренда башланган. Әлки районында тагын 1 контрактлы лагерь 15 марттан эшләнә башлаячак.

«Экология» тармагы буенча республика һәм федераль программа кысаларында гидротехник корылмаларны ремонтлау, елгалар үзәннәрен һәм күлләрне чистарту эшләре алып барыла. Аларда 21 объект кертелгән. 9 экология объекты буенча эшләр 16% тәшкил итә. Калган 12 объект буенча эшләр апрель ахырына кадәр башланачак.

Хезмәт, эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы, Урман хуҗалыгы министрлыгы, Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм Спорт министрлыгы линиясе буенча бер республика программасы гамәлгә ашырыла. Халыкка социаль хезмәт күрсәтүнең 27 оешмасыннан 11 объект буенча эшләр башланган. 7 урманчылык бинасының бишесендә эшләр башланган. Контрактка кертелгән 15 объектның 11ендә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы линиясе буенча эшләр алып барыла.

Шулай ук хәзерге вакытта күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасына төзәтмәләр кертелгән, ведомствоара килешүдә булган республика Министрлар Кабинеты карары проекты эшләнгән. Программага өстәмә рәвештә 106 күп фатирлы йорт кертелгән. Программаны финанслау күләме 8 млрд 468 млн сум тәшкил итә.

Бүгенге көндә 645 объект буенча подряд оешмалары билгеләнгән. 21 муниципаль берәмлектә 197 йорт буенча эшләр башланган инде.
ТР Төзелеш министрлыгы башлыгы капиталь ремонт программалары буенча агымдагы эшләр турында сөйләде