
Бүген ТР Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин социаль-мәдәни өлкә объектларын, гидротехник инфраструктураны һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау эшләренең барышы турында хәбәр итте.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык муниципаль районнары белән видеоконференцэлемтә режимында уздырды. Киңәшмәдә шулай ук ТР Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, ТР Премьер-министры Алексей Песошин катнашты.

Әйтик, ТР Төзелеш министрлыгы башлыгы, мәгариф тармагында 6 программа (231 объект) гамәлгә ашырыла, дип хәбәр итте. Мәгариф учреждениеләре буенча эшләр 38% тәшкил итә. Бу атнада Казан шәһәрендәге интернат мәктәптә эшләр төгәлләнгән, бер балалар бакчасында ремонт бара (башкару - 88%). Мәктәп азык-төлек блокларын ремонтлау программасы кысаларында үтәлеш 7% тәшкил итә. Подрядчылар 26 муниципалитетта 46 объектта эш алып бара (республика буенча барлыгы 143 азык-төлек блогы).

9 ресурс үзәгенә капиталь ремонт 52%ка башкарылган. Урта һөнәри белем бирү тулай торакларын ремонтлау программасы буенча төзелеш-монтаж эшләрен башкару 34% тәшкил итә.

«Сәламәтлек саклау» тармагында өч программа кысаларында 118 беренчел звено объекты һәм 31 стационар (149 объект) яңартыла. Беренче эш күләме буенча эш 57%ка башкарылган. Бу атнада Лениногорск (1), Теләче (2), Минзәлә (2) һәм Зәй (7) районнарының фельдшер-акушерлык пунктларында эшләр төгәлләнгән.

Стационар учреждениеләрне ремонтлау буенча эшләр 49%ка башкарылган. Бу атнада Түбән Кама үзәк район хастаханәсенең дәвалау корпусы буенча эшләр төгәлләнгән.

35 мәдәният объектын ремонтлау 4 программа кысаларында алып барыла. 26 авыл мәдәният йорты буенча эшләр 55%ка үтәлгән. Бу атнада Питрәч һәм Кама Тамагы районнары объектларында, шулай ук 9 тармак мәгариф учреждениеләрендә эшләр тәмамланган - биредә эшләр күләме 45% тәшкил итә.

Яшьләр сәясәте өлкәсендә 5 программа (28 объект) гамәлгә ашырыла. 6 балаларны савыктыру лагерен ремонтлау 51%ка башкарылган. 4 яшүсмерләр клубын ремонтлау буенча төзелеш-монтаж эшләре 78% дип бәяләнә.

8 яшьләр үзәгенең әзерлеге 52%ка җиткән. Бу атнада Буа районында объект төзелеп беткән.

Психологик-педагогик ярдәм үзәкләрен ремонтлау 10%ка башкарылган.

Республикада экология һәм табигый ресурсларны саклау өлкәсеннән 23 объект 2 программага кертелгән. Алар буенча эшләр 44%ка үтәлгән. Аларның 11е тәмамланган, шул исәптән бу атнада Чистай һәм Алабуга районнарындагы объектлар тапшырылган.

Аннары министр бер программа буенча гамәлгә ашырыла торган ведомстволар турында хәбәр итте. Бу: Спорт министрлыгы 15 спорт объекты (башкару 30% тәшкил итә). Бу атнада Кама Тамагы районындагы объектта эшләр төгәлләнгән; Хезмәт, эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы - 35 объект, шуларның 25е тәмамланган (башкару - 79%). Баулы, Лениногорск, Арча районнарындагы социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының бер бинасы бу атнада тапшырылган.

Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы линиясе буенча ветеринария берләшмәләренең, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренең һәм «Россельхозцентр» федераль учреждениесе биналарының 19 бинасында планлаштырылган күләмнең 89%ы үтәлгән. Әзер объектлар исемлегендә – 17 бина, шуларның берсе - Әтнә районында - бу атнада төгәлләнгән.

Урман хуҗалыгы министрлыгында программага кертелгән 9 урманчылык бинасының әзерлеге 89% тәшкил итә.

Республикада күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы дәвам итә. Торглар этабын 730 объект узган. Төзелеш-монтаж эшләрен башкаруга электрон аукцион үткәрү турында хәбәр 4 йортта урнаштырылган. Төзелеш-монтаж эшләренең гомуми үтәлеше 51% тәшкил итә. Шул исәптән сезонлы эш төрләре буенча - 53%.

Гомумән алганда, 662 күп фатирлы йортта эшләр алып барыла, шул исәптән 84 йортта 215 лифт алмаштыру буенча. 190 йортта башкарылган эшләр күләме 70%тан артып киткән, 55 объектта эшләр тулысынча тәмамланган, шулардан бу атнада - 11 муниципалитетта 34 объект.
Татарстанда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт 662 объектта алып барыла, шул исәптән 84 йортта 215 лифт алыштырыла