
Татарстан Республикасында күп фатирлы торак йортларны капиталь ремонтлау һәм инженерлык инфраструктурасын модернизацияләү республика программаларын гамәлгә ашыру ахырына якынлаша. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында уздырылган республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм ТКХ министры Марат Айзатуллин хәбәр итте.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Барлык муниципаль районнар да видеоконференцэлемтә буенча киңәшмәгә кушылды.

Татарстан Республикасы Төзелеш министрлыгы башлыгы мәгариф өлкәсендә төзелеш программалары буенча оператив мәгълүматлар китерде (эштә 317 объектның 4се кала), шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсендә 44 медицина учреждениесе буенча хәл түбәндәгечә. Беренчел звеноның 20 объектыннан подрядчыларга 1 объектта эшләрне төгәлләргә калган. Узган атнада Лениногорск районында сырхауханә ремонтланган. 24 медицина стационарының 12 се эшләнә әле. Программа чараларының гомуми үтәлеше 96% дип бәяләнә. Бу атнада подрядчылар Тәтеш һәм Кайбыч районнарында объектларны тапшыру турында хисап тотканнар.

«Мәдәният» тармагында 17 планлы объектның 6сы әзер. Хәзерге вакытта тагын 4сендә эш дәвам итә. Гомуми әзерлек юнәлеше буенча – 98%.

Тармак мәгариф учреждениеләренә килгәндә, 6 программа объектының берсе – Арча районында балалар сәнгать мәктәбе тәмамланмаган әле (үтәлеш 94% тәшкил итә).

Экология һәм табигый байлыкларны саклау өлкәсенең ике программасына 31 объект кертелгән. Шуларның 6сында эшләр дәвам итә. Аларның гомуми әзерлеген бәяләп, план күләменең 96%ы үтәлгән дип расларга була. Соңгы 2 атна эчендә подрядчылар Биектау һәм Тукай районнарында 2 гидротехник корылма тапшырган.

Республикада яшьләр сәясәте линиясе буенча 4 программа бара. Шулардан яшьләр үзәкләрен ремонтлау планлаштырылган күләмнең 98%ы башкарылган. 3 объект әзер, тагын 3 объект яңартыла.

Балаларны савыктыру лагерьларын ремонтлау программасы буенча төзү-монтаж эшләре 90%ка башкарылган. 6 программа объектының 2се тәмамланган, бу атнада подрядчылар Әтнә районында савыктыру лагерен тапшырганнар.

Алексеевск районында яшүсмерләр клубының – программаның тәмамланмаган бердәнбер объектының – әзерлеге 98% дип бәяләнә.

Психологик-педагогик ярдәм күрсәтү үзәкләренең 15 бинасын ремонтлау программасының үтәлеше 95% тәшкил итә. Соңгы 2 атнада Казанда ике үзәктә эшләр тәмамланган.

Моннан тыш, узган атнада Кукмара муниципаль районында спорт линиясе буенча объект тапшырылган. 23 объектның 3сендә эшләр дәвам итә. Программаның гомуми үтәлеше 99% тәшкил итә.

Социаль яклау министрлыгы линиясе буенча, стационар социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 29 бинасыннан Саба районындагы объект эшләнә әле. Программаның пландагы эш күләме 70%ка башкарылган.

Җәмәгать судьялары биналарын ремонтлау программасы буенча бер объект кала, аның әзерлеге 59% тәшкил итә.

Алга таба Марат Айзатуллин инженерлык системаларының заказчы буларак дәүләт идарәсе булган программалар турында сөйләде. Аларның икесе буенча эшләр тулы күләмдә башкарылган. Тагын 6 программа тормышка ашырыла.

«Халыкны эчәр сулар белән тәэмин итү» программасының 4%ы калган. Бу атнада барлык программа чараларын тәмамлаган муниципаль берәмлекләр исемлегенә Яңа Чишмә, Алабуга, Тәтеш һәм Чирмешән районнары да өстәлгән.

Газ бүлү челтәрләрен, йорт эчендәге газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү һәм төзү программасы буенча, блоклы-модульле котельныйларны һәм тышкы казаннарын урнаштыру хәзерге көнгә 81% тәшкил итә. Программа тәмамлангансын өчен 3 объектта эшләрне төгәлләргә кирәк.

Бакчачылык ширкәтләрендә эшләр ике юнәлештә алып барыла. Су белән тәэмин итү өлешендә 99%ка үтәлгән. Исемлектә барлыгы 53 объект бар, шуларның 39ы тәмамланган. Бу атнада планда каралган алты муниципалитет – Чистай, Зеленодольск, Лаеш, Тукай, Югары Ослан һәм Чаллы эшләрен төгәлләгәннәр.

Каты көнкүреш калдыклары мәйданчыкларын төзекләндерү буенча эшләр төгәлләнгән.

15 инженерлык челтәре объектының 4се тәмаланмаган әле. Эшләр башкару күләме 83%тан артып китә. Бу атнада Теләче районында 2 объект тәмамланган.

ТР төзелеш, архитектура һәм ТКХ министры Марат Айзатуллин күп фатирлы торак йортларны капиталь ремонтлау эшләренең барышы турында хәбәр итте. «Торак фонды мониторингы» дәүләт мәгълүмат системасы мәгълүматлары буенча төзелеш-монтаж эшләре 99,4%ка үтәлгән. Эшләр 753 йортның 641ендә тулысынча тәмамланган. 112 объектта эшләр дәвам итә.

Татарстан Республикасы Төзелеш министрлыгы башлыгы шулай ук халыкның торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү дисциплинасы һәм предприятиеләрнең һәм оешмаларның куелган энергия ресурслары өчен бурычлары буенча мәгълүматларны китерде. "Быелгы сентябрь нәтиҗәләре шуны күрсәтә: узган елның шул чоры белән чагыштырганда түләү дисциплинасы үзгәрмәгән һәм 103,3%ка калган. Электрон форматта башкарылган түләүләрнең гомуми күләме 70,2%ка җитте", - диде ул.

Республикада ягулык чорына әзерлек паспортларын алу кысаларында эшләр тәмамланып килә. Министр искә төшергәнчә, җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәрләре оешмалары өчен паспортлар алу вакыты – 1 ноябрьгә кадәр; муниципаль берәмлекләр өчен – 15 ноябрьгә кадәр.

Бүгенгә Ростехнадзорның ТР буенча идарәсе мәгълүматларына караганда, җылылык бирү чорына әзерлек актлары 91 җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәре оешмасы тарафыннан алынган, бу планның 58%ын тәшкил итә.
Татарстан Республикасында күп фатирлы торак йортларга капиталь ремонт 753 объектның 641ендә тәмамланган