
Бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм ТКХ министры Марат Айзатуллин социаль объектларны һәм ведомство буйсынуындагы учреждениеләр биналарын капиталь ремонтлау буенча республика программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында хәбәр итте.

Киңәшмәне барлык мунициципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Киңәшмәдә шулай ук Татарстан Республикасы Премьер-министры Алексей Песошин да катнашты.

Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре биналарын капиталь ремонтлау программасы буенча төзү-монтаж эшләре 99%ка башкарылган. 11 объект тәмамланган, икесе эштә кала.

Ветеринария идарәсе карамагындагы учреждениеләрне капиталь ремонтлау программасын гамәлгә ашыру өлешендә дә шундый ук күрсәткечләр диярлек. 10 объект әзер, эшләр икесендә дәвам итә. Үтәлеш 96% тәшкил итә.

Авыл җирлекләре башкарма комитетлары (Советлары) биналарын (урыннарын) капиталь ремонтлау программасы буенча планлаштырылган 15 объектның 10сы әзер, 5сендә эшләр финал стадиясенә керде. Төзелеш эшләре 95%ка башкарылган.

Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы биналарны капиталь ремонтлау программасы объектларында башкарылган эшләр күләме 85% тәшкил итә. Андыйлар 27, шуларның 14е әзер. Әлегә 13 объект кала.

2021 елда стационар социаль хезмәт күрсәтү оешмаларына капиталь ремонт программасы буенча 29 объектны төзекләндерү каралган. Аларның күбесе, ә нәкъ менә 20 объект әлегә эштә калса да, төзелеш-монтаж эшләре күләме 69%ка ябылган.

Муниципаль архивларны капиталь ремонтлау буенча республика программасының 8 объектының 3се тәмамланган. Эштә 5 объект кала. Узган ике атна эчендә подрядчылар яхшы гына өстәделәр: агымдагы датага төзелеш-монтаж эшләре күләме 63%тан артыкка ябылды.

Белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау һәм реконструкцияләү программасы кысаларында зур эш дәвам итә. Гомуми белем мәктәпләренә капиталь ремонт эшләре 55% ка башкарылган. Ике мәктәптә ремонт тәмамланган.

Шулай ук бер коррекцион мәктәптә эшләр тәмамланган. Башка өч объектта 36%ка башкарылган.

Моннан тыш, мәгариф объектларын капиталь ремонтлау программасы белән Түбән Кама районында Сухарево урта гомуми белем бирү мәктәбен реконструкцияләү каралган. Объектта төзелеш эшләре 24%ка башкарылган.

Быел 48 балалар бакчасын капиталь ремонтларга кирәк булачак. 5 балалар бакчасында ремонт тәмамланган. 21 объектта эшләр актив бара. Аларда подрядчылар акрынлап «экватор»га якынлаша - эшләр 41%ка башкарылган. Шул ук программа кысаларында 2021 елда гомуми белем бирү оешмаларында 116 функциональ зона ремонтланырга тиеш. Подрядчыларның эшендә 67 объект, алар 26 муниципаль районда урнашкан. 49 функциональ зона төгәлләнгән инде. Эш темплары яхшы: төзелеш-монтаж эшләре 71%ка үтәлгән.

Белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау программасы бер мәктәптә һәм өч балалар бакчасында уңайлы мохит оештыруны да үз эченә ала. Барлык дүрт объект та подрядчылар тарафыннан эшкә алынган, хәзерге вакытта ул 35%ка үтәлгән.

Стационарларны капиталь ремонтлау программасы кысаларында 20 объект тапшыру планлаштырыла. Шуларның 12сендә эшләр 45%ка башкарылган.

Яшелчә саклагычларын капиталь ремонтлау программасына кертелгән 5 объектның берсендә эшләр 25%ка башкарылган.

Хәзерге спорт объектларын капиталь ремонтлау программасына кертелгән 8 объектта төзелеш-монтаж эшләре күләме 53%ка ябылган.

Хәзерге вакытта милли гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте идарәсе объектларын капиталь ремонтлау программасы кысаларында ремонтлана торган 7 объектта эшләр башкару 44%ка бәяләнә. Программаның 4 объекты тәмамланган.

Балалар сәламәтләндерү лагерьларын ремонтлау буенча Татарстан программасын тормышка ашыру дәвам итә. Подрядчылар 5 объектта актив эшли. Башкарылган эшләр күләме 30% тәшкил итә.

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы буенча 2021 елда 948 КФЙ капиталь төзекләндерелергә тиеш. "Торак фонды мониторингы" системасы мәгълүматлары буенча, хәзерге вакытта программа лимитының 25% үзләштерелгән – бу 1 млрд 546 млн сум.

"Чистарту корылмаларын модернизацияләү һәм канализация челтәрләрен капиталь ремонтлау" программасы буенча 8 объектның 2се тулысынча тәмамланган. Өч объект эштә.

«Халыкны эчә торган су белән тәэмин итү» программасына быел 127 объект кертелгән. Программа Татарстанның барлык 45 муниципалитетына кагыла. Әлки һәм Тукай районнарында эшләр тулысынча төгәлләнгән. Тагын 33 муниципалитетта алар актив алып барыла. Үтәлеш күләме 31% тан артып китте.

Тагын бер программа, аның географиясе барысына да кагыла

Республиканың 45 районы һәм шәһәр округлары - «урамнарны яктыртуны торгызу " программасы. 14 районда эшләргә Старт бирелде, шул ук вакытта 4 муниципалитет бу атнада программаның үтәлеше турында хисап тотты.

«Газ бүлү челтәрләрен, йорт эчендәге газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү, төзү, блок-модульле котельныйларны һәм тышкы урнаштыру казаннарын урнаштыру " программасы буенча программа чаралары 7 районда башланган, эшләр күләме 21% ка ябылган.

«Бюджет учреждениеләре котельныйларында казаннарны алмаштыру» программасы кысаларында чаралар планлаштырылган 42 районның 13ендә эшләр бара.
ТР Төзелеш министрлыгы башлыгы социаль объектларга капремонт программаларын гамәлгә ашыру турында хәбәр итте