
Бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин төп тармаклардагы программа чаралары, инженерлык инфраструктурасын модернизацияләү һәм гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү турында хәбәр итте.

Киңәшмәне барлык муниципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин үткәрде.

ТР Төзелеш министрлыгы башлыгы төбәктә хезмәтне саклау турында мәгълүмат китерде. Ул ассызыклаганча, төзелеш объектларында тикшерүләр бәхетсезлек очракларын профилактикалау һәм кешеләрнең тормышын һәм сәламәтлеген саклап калу өчен даими алып барыла. Ел башыннан үзлегеннән җайга салынучы оешмалар вәкилләре 1456 тикшерү үткәргән.

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 661 контроль-күзәтчелек чарасы үткәргән.

Дәүләт программалары объектларына заказ бирүче - Баш инвестиция-төзелеш идарәсе (БИТИ) – төзелә торган объектларны 313 тикшерү үткәргән. Быелның гыйнварыннан ачыкланган барлык 616 хокук бозу очрагы бетерелгән.

Марат Айзатуллин хәбәр иткәнчә, 5 августка Татарстанда 2 млн. 498 мең кв. метр торак файдалануга тапшырылган, ягъни еллык планның 80,6%ы.

Шул ук вакытта коммерциячел торак төзүчеләр планлаштырылган күләмнең 72%ын гамәлгә керткән. Бу: 128 күп фатирлы йорт, аларның гомуми мәйданы 1 028 мең кв. м.

Социаль ипотека программасын үтәү гомуми йөкләмәләрнең 71%ын тәшкил итә. 114 мең кв. м мәйданлы 28 йорт төзелгән.

Шәхси торак төзелеше ягыннан еллык план 90%ка үтәлгән. Әзер йортларның гомуми мәйданы 1 млн 357 мең кв. м тәшкил итә.

Быел республикада 930 ятим баланы торак белән тәэмин итү планлаштырыла. Бүгенге көндә 47 торакурынга (ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы һәм ТР Дәүләт торак фонды арасында төзелгән контракт кысаларында) аренда килешүе имзаланган.

Калган 883 бина эшләнә, фатирларның бер өлеше төзелә торган Дәүләт торак фонды йортларында урнашкан.

Яшь гаиләләргә торак бирү буенча эш дәвам итә. Мәсәлән, 38 муниципаль берәмлектә 81 яшь гаиләдән бүгенге көндә 29 муниципалитеттан 54 гаилә субсидия кулланган. Калган 27 яшь гаилә торак базарында фатирлар сайлап ала.

5 һәм аннан да күбрәк баласы булган күп балалы гаиләләргә рәсмиләштерелгән 34 сертификатның 8се 733 кв. м. мәйданга сатылган.

Мәҗбүри күченүчеләр, чернобыльчелеләр һәм Ерак Төньяктан күченүчеләрдән булган гражданнарга тапшырылырга тиешле 6 сертификатның 4се рәсмиләштерелгән. Калган икесе буенча эш дәвам итә.

Аннары министр социаль-мәдәни объектлар төзү, коммуналь инфраструктураны модернизацияләү һәм төзекләндерү программалары турында сөйләде. Ике федераль программа торак төзелешенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Шуларның 26сы - «Торак»федераль проекты кысаларында. Алар буенча гомуми башкару 46% тәшкил итә. «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы кысаларында компакт торак төзелеше өчен 7 мәйданчык буенча гомуми үтәлеш 92% тәшкил итә. Саба һәм Югары Ослан районнарында эшләр дәвам итә.

Мәгариф өлкәсендә 11 мәктәп төзелеше дәвам итә. Төзелеш-монтаж эшләре подрядчылар тарафыннан 95%ка башкарылган. Агымдагы 2 атна эчендә подрядчылар ике мәктәптә эшләрен тәмамлаганнар - Чаллы шәһәренең 34 нче микрорайонда 1501 урынга һәм Шилнәбаш авылында 100 урынга исәпләнгән.

Сәламәтлек саклау өлкәсендә 2 программа буенча 42 муниципаль берәмлектә 53 фельдшер-акушерлык пункты (ФАП) төзү каралган (күләмнең 83%ы үтәлгән). Бу атнада дүрт районда - Яңа Чишмә, Буа, Теләче һәм Арча районнарында эшләр тәмамланган.

4 поликлиника төзелеше буенча башкару күләме 72% тәшкил итә. Агымдагы атнада Зеленодольск районы Осиново авылында күп юнәлешле поликлиника төзелеше тәмамланган.

Мәдәният тармагының ике программасына 10 район һәм авыл мәдәният йорты, мәдәни-спорт комплексы һәм күп функцияле үзәк керә. Бүгенге көндә алар буенча эшләрнең 64%ы башкарылган. Бу атнада Апас районында ике авыл клубы төзелеп беткән.

Тагын 5 объект 2 программа буенча әйләнә-тирә мохитне саклау чараларына кертелгән. Шуларның 4се «Экология» илкүләм проектының бер өлеше булып тора. Казанда биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү 63%ка башкарылган. Казанда ләм басуларын рекультивацияләү - 53%ка.

Түбән Кама сусаклагычындагы торба үткәргечләрне сүтү буенча эшләрне үтәү 41 процент дип бәяләнә. Моннан тыш, Казанда Самосырово полигонын рекультивацияләү буенча эшләр 71% а башкарылган.

«Табигый ресурсларны яңадан җитештерү һәм куллану» дәүләт программасы кысаларында Куйбышев сусаклагычын Кама Тамагы бистәсе янындагы ярларны ныгыту дәвам итә (башкару 89% тәшкил итә).

Җәмәгать киңлекләрен төзекләндерүнең 3 программасы кысаларында 68 объект буенча эшләр алып барыла. Алар буенча башкару 53% дип бәяләнә. Бу атнада Баулы һәм Тәтеш районнарында эшләр төгәлләнгән.

Марат Айзатуллин республика программалары кысаларында объектлар төзү буенча мәгълүматлар китерде. Бу 4 ябык футбол манежы (72% башкару), 6 балаларны савыктыру лагеры (60%), 8 башкарма комитет бинасы (96% башкару).

Әгерҗе районында бер объектта эшләр дәвам итә. Узган 2 атна эчендә Зәй, Азнакай, Бөгелмә, Баулы һәм Апас районнарында биш объект тапшырылган.

Татарстанда шулай ук инженерлык челтәрләрен модернизацияләү 5 республика һәм ике федераль программа кысаларында алып барыла. Әйтик, эчәр сулар белән тәэмин итү программасы буенча республика өлеше кысаларында эш күләме 78% тәшкил итә.

Урамнарны яктыртуны торгызу 87%ка башкарылган. Бу атнада Апас, Саба, Теләче, Чүпрәле, Питрәч, Балык Бистәсе һәм Аксубай районнарында эшләр тәмамланган.

Бюджет учреждениеләрендә казаннарны алыштырып газ куллану челтәрләрен ремонтлау буенча эшләрнең гомуми күләме 93%ка үтәлгән. Агымдагы атнада 12 районда - Спас, Алексеевск, Актаныш, Әлки, Балтач, Мамадыш, Түбән Кама, Минзәлә, Мөслим, Сарман, Баулы һәм Ютазы районнарында эшләр тәмамланган.

Газ бүлү челтәрләрен, йорт эчендәге газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү буенча эшләр 54%ка башкарылган. Бу атнада Ютазы һәм Кукмара районнарында 5 объектта эшләр тәмамланган.

Чистарту корылмаларын модернизацияләү һәм канализация челтәрләрен капиталь ремонтлау эшләре 77%ка башкарылган. Бу атнада Минзәлә һәм Лаеш районнарында эшләр төгәлләнгән.

«Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы кысаларында эшләрнең гомуми үтәлеше 31% тәшкил итә. «Чиста су» федераль проекты буенча пгтда су әзерләү станциясен төзү буенча эшләр Алексеевск (25 процент үтәү), Тукай районы Суровка һәм Новотроицкое авылларында (60 процент), Белоус авылында (97 процент) су белән тәэмин итү челтәрләре алып барыла.

Программаның иң зур объекты - Нурлат шәһәрендә су белән тәэмин итү системасы (93%ка үтәлгән).

Коммуналь инфраструктураны модернизацияләү федераль программасына килгәндә, бүгенге көндә 30 объект буенча эшләр 31% тәшкил итә. Агымдагы атнада Казанда бер объект төзелеп беткән.
Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарының бердәм "Рәсми Татарстан" порталы