
Республикада торак төзелеше буенча еллык план 45 процентка үтәлгән-1,4 млн квадрат метр файдалануга тапшырылган. Бу хакта бүген ТР Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә республиканың төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Эштә Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин да катнашты.

Министр хәбәр иткәнчә, торак тапшыру темплары буенча алдынгылардан - коммерциячел сектор - еллык планның 46%ы үтәлгән. Төзүчеләр гомуми мәйданы 660 мең кв. м булган 91 күп фатирлы йортны тапшырган. Социаль ипотека программасы кысаларында йөкләмәләрнең 42 проценты үтәлгән: 67 мең кв. м. 17 йорт төзелгән. Шәхси торак төзелеше линиясе буенча статистик хисап еллык планның 45 процентка үтәлүен күрсәтә - бу 674 мең кв. м.

Аннары Марат Айзатуллин социаль-мәдәни объектлар төзү, коммуналь инфраструктураны яңарту һәм төзекләндерү программаларын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Әйтик, торак төзелешенә ярдәм итү чаралары федераль проектлар кысаларында гамәлгә ашырыла. Шуларның 7се «Торак» федераль проекты кысаларында гамәлгә ашырыла, аларда 2 юл һәм 5 инженерлык инфраструктурасы объекты бар. Гомуми башкару 42% тәшкил итә. «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы кысаларында компакт торак төзелеше өчен 7 мәйданчык төзекләндереләчәк. Подрядчылар 4 муниципаль берәмлектә эшли башлаган, эшләрнең гомуми күләме 7% тәшкил итә.

"Мәгариф" өлкәсендә 11 мәктәп төзелеше дәвам итә. Төзелеш-монтаж эшләре подрядчылар тарафыннан 44%ка башкарылган. Шулай ук ике балалар бакчасы төзелә. «Күчешле» мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең әзерлеге 62% дип бәяләнә. Икенче балалар бакчасы төзелешендә эшләр 15%ка башкарылган.

Сәламәтлек саклау тармагында 2 программа гамәлгә ашырыла. Аларга 42 муниципаль берәмлектә 47 фельдшер-акушерлык пункты керә, алар буенча эшләр 31% тәшкил итә. Моннан тыш, 3 поликлиника буенча эшләр алып барыла. Төзелеш-монтаж эшләренең гомуми күләме 55% тәшкил итә.

Ике программа «Мәдәният» тармагында гамәлгә ашырыла. Алар буенча 7 район һәм авыл мәдәният йорты төзеләчәк һәм реконструкцияләнәчәк. Подрядчылар гомуми эш күләменең 70%ын башкарганнар.

Әйләнә-тирә мохитне саклау чаралары үз эченә 2 программа буенча 5 объектны ала. Дүрт объект «Экология» илкүләм проектына керә. Казанда биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү буенча эшләр 58% тәшкил итә, Казанда балчык кырларын рекультивацияләү буенча - 49%, Түбән Кама сусаклагычында торба үткәргечләрне демонтажлау 18% һәм Казанда Самосырово полигонын рекультивацияләү - 60%. «Табигый ресурсларны яңадан җитештерү һәм куллану» дәүләт программасы кысаларында Куйбышев сусаклагычының Кама Тамагы бистәсе янында ярларын ныгыту дәвам итә. Хәзерге вакытта башкару 80% тәшкил итә.

Җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча 3 программа гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә барлык муниципаль берәмлекләрдә диярлек эшләр башланган. Гомуми башкару күләме 4 процент тәшкил итә. 2024 елда төзекләндерүгә планлаштырылган җәмәгать территорияләрен сайлап алу буенча онлайн-тавыш бирү мониторингы өлешендә порталда теге яки бу территория файдасына 193,5 меңнән артык кеше үз тавышын калдырган.

Республика программалары кысаларында 4 ябык футбол манежы (гомуми үтәлеше 8 процент тәшкил итә), 3 универсаль спорт мәйданчыгы (7 процент), 5 балаларны савыктыру лагеры (20 процент), халыкка комплекслы хезмәт күрсәтүнең 10 пункты (52 процент) һәм торак пунктларның башкарма комитетларының 8 бинасы (31,5 процент) төзелеше дәвам итә.

Инженерлык челтәрләрен яңарту 5 республика һәм 2 федераль программа кысаларында алып барыла. Торгалар узган объектлар кысаларында 2 республика программасы буенча эшләр алып барыла - бу халыкны эчәр сулар белән тәэмин итү (эшләр күләме 10% тәшкил итә), шулай ук чистарту корылмаларын яңарту һәм канализация челтәрләрен капиталь ремонтлау (5%).

«Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы кысаларында су белән тәэмин итү челтәрләре һәм биологик чистарту корылмалары төзелешенең 3 объекты буенча төзелеш-монтаж эшләр үтәлеше 26% тәшкил итә. «Чиста су» федераль проекты буенча Нурлат шәһәрендә су белән тәэмин итү системасы төзелеше (эшләр күләме 86%) һәм Тукай районының Белоус авылында челтәрләр төзү (31%) дәвам итә.

Министр шулай ук төзелеш мәйданчыкларында хезмәтне саклау мәсьәләсенә тукталды. Быел 4 бәхетсезлек очрагы теркәлгән, шуларның 2се Питрәч районы Көек бистәсенең «Якты» торак комплексында йорт төзелешендә булган, анда кирпеч дивар җимерелү аркасында ике эшче зыян күргән.

Төзелә торган объектларны тикшерү дәвам итә. Үзлегеннән җайга салынучы оешмалар ел башыннан 772 тикшерү үткәргән, 335 контроль-күзәтчелек чарасын Дәүләт төзелеш күзәтчелеге уздырган. Баш инвестиция-төзелеш идарәсе 210 тапкыр контроль-күзәтчелек чаралары белән төзелешләргә чыккан. Быелның гыйнварыннан ачыкланган барлык 314 хокук бозу хәзерге вакытта бетерелгән.

«Чиста төзелеш» торак пунктлары территорияләрен чистарту буенча санитар-эпидемиологик ике айлык кысаларында беренче ай йомгаклары буенча Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 19 хокук бозуны ачыклаган. Ведомство белгечләре тарафыннан 21 беркетмә төзелгән. Административ җаваплылыкка 10 юридик һәм 11 вазыйфаи зат җәлеп ителгән. Иң типик бозулар - җитештерү һәм куллану калдыкларын җыю өчен урыннарны тиешенчә төзекләндермәү, мәйданчыклардан чүп-чарны вакытында алып китмәү һәм төзелеш техникасы тәгәрмәчләрен юу пунктлары булмау.

Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген гражданнардан каты коммуналь калдыкларны вакытында алып китмәү, санкцияләнмәгән чүплекләр һәм чүп-чарны чыгару өчен бәяләрне арттыру буенча күп мөрәҗәгатьләр килә. "Бу теманы контрольдә тотарга кирәк", - диде ТР Рәисе.

Иң күп мөрәҗәгатьләр Казан, Лаеш, Питрәч һәм Кукмара районнарында яшәүчеләрдән һәм эшкуарлардан килә. Рөстәм Миңнеханов Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына, шулай ук Экология министрлыгына барлык мөрәҗәгатьләргә тиз җавап бирергә кушты. "Кирәкле эшне оператив оештыру зарур", - дип өстәде республика Рәисе.
ТР Төзелеш министрлыгы: республикада торак төзелеше буенча еллык план 45%ка үтәлгән - 1,4 млн квадрат метр файдалануга тапшырылган