
Татарстан Республикасында төзелеш өлкәсендәге программаларның ничек тормышка ашырылуы турында бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм ТКХ министры Марат Айзатуллин хәбәр итте.

Киңәшмәне барлык мунициципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Киңәшмәдә Татарстан Республикасы Премьер-министры Алексей Песошин да катнашты.

Татарстан Республикасы Төзелеш министрлыгы башлыгы хәбәр иткәнчә, мәгариф өлкәсендә 2022 елда 314 объект ремонтлана. Аларның иң зур күләме, федераль һәм республика финансларын исәпкә алып, гомуми белем бирү учреждениеләренә туры килә. Бүгенге көндә подрядчыларның 92 объекты бар. Шул ук вакытта ике объект – Буа һәм Югары Ослан районнарында мәктәпләр тәмамланган. Башкарылган төзелеш-монтаж эшләре күләме 44%ка җиткән.

Республика программасы буенча балалар бакчаларын ремонтлау бара: эшләрнең гомуми күләме 40% тәшкил итә. Чаллыда балалар бакчасында ремонт тәмамланган.

Гомуми белем бирү учреждениеләрендә азык-төлек блогларын ремонтлау республика программасы буенча эшләр 129 объектта алып барыла. Төзелеш-монтаж эшләрен башкару 5% тәшкил иткән. Ресурс үзәкләрен ремонтлау программасы буенча 46%ка үтәлгән.

Сәламәтлек саклау тармагында 56 объект ремонтланачак. Аларның иң зур күләме, республика һәм федераль өлеш кысаларында, беренчел медицина звеносын модернизацияләүгә туры килә – 32 учреждение ремонтланачак. Башкарылган эшләр күләме 53% тәшкил иткән. Шул ук вакытта 9 объект тәмамланган, шуларның 2се – Зәй шәһәрендә һәм берсе – Югары Ослан авылында.

Медицина стационарларын капиталь ремонтлау республика программасы буенча эшләр план күләменең 64%ында башкарылган.

Мәдәният өлкәсендә федераль һәм республика чаралары кысаларында 17 учреждение ремонтлана. Авыл мәдәният йортлары буенча эшләр 49%ка үтәлгән. Мәдәният учреждениеләре буенча, подрядчылар планлаштырылган күләмнең 46%ын башкарганнар. Объект Биектау районының Дөбъяз авылында тәмамланган.

Экология һәм табигый ресурслар саклау өлкәсендә 31 объектны үз эченә алган 2 программа гамәлгә ашырыла. Алар буенча эшләр 27%ка үтәлгән. Бу атнада Нурлат районында Кондырча елгасының үзәнне тәртипкә салу чаралары тәмамланган.

Моннан тыш, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек тармагының республика һәм федераль административ биналарын ремонтлау буенча тагын 3 программа гамәлгә ашырыла. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренә капремонт программасы буенча 2 объектны бу юнәлештә тәмамларга кала. Төзелеш-монтаж эшләре 97% тәшкил итә. Бу атнада Кукмара районында объект файдалануга тапшырылган.

Түбән Камада бер объект Баш ветеринария идарәсенә караган учреждениеләрне ремонтлау программасы кысаларында тәмамланып килә. Программаның 12 объекты тәмамланган, шуларның берсе бу атнада Алабугада төгәлләнгән.

«Россельхозүзәк» биналарын агымдагы датага ремонтлау 70% тәшкил итә. 4 объект тәмамланган, шуларның 3се бу атнада Мамадыш, Алабуга һәм Алексеевск районнарында.

ТР Яшьләр эшләре министрлыгы линиясе буенча 30 объектта 4 программа гамәлгә ашырыла. 6 яшьләр үзәгендә башкарылган төзелеш-монтаж эшләре күләме 48% тәшкил итә.

Балаларны савыктыру лагерьларын ремонтлау буенча төзү-монтаж эшләре 49%ка үтәлгән.

Алексеевск районындагы бер объект яшүсмерләр клубларын ремонтлау программасы буенча тәмамланып килә. Бүгенге көндә үтәлеш 55% тәшкил итә.

Психологик-педагогик ярдәм күрсәтү үзәкләренең 15 бинасын ремонтлау программасы буенча төзү-монтаж эшләре 52%ка башкарылган.

Спорт учреждениеләрен ремонтлау өлешендә планлаштырылган чаралар 48%ка үтәлгән.

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы линиясе буенча 7 стационар социаль хезмәт күрсәтү оешмасына капиталь ремонт ясала, анда эшләрнең планлаштырылган күләме 48%ка ябылган. Бу атнада 4 объект файдалануга тапшырылган: Чаллы шәһәрендә – 2, Зеленодольск һәм Чистай районнарында берәр объект. Подрядчылар программаның 21 объектын төгәлләгәннәр.

Шулай ук муниципаль архивларны ремонтлау бара (эшләр 63%ка башкарылган).

Авыл җирлекләре башкарма комитетларын ремонтлау дәвам итә: 5 объект эштә кала. Төзелеш-монтаж эшләре 80%ка ябылган. Бу атнада Азнакай һәм Аксубай районнарында 2 объект файдалануга тапшырылган.

Марат Айзатуллин киңәшмә барышында инженерлык инфраструктурасын модернизацияләү эшләре турында сөйләде. «Халыкны эчәр сулар белән тәэмин итү» программасы буенча эшләр 90 объектта бара. Төзелеш-монтаж эшләре 26%ка башкарылган.

«Урамнарны яктыртуны торгызу» программасы буенча, график нигезендә, эшләр 438 җирлектә алып барыла. Бу атнада 9 районның 84 җирлегендә эшләр тулысынча тәмамланган. Болар-Сарман, Баулы, Апас, Минзәлә, Саба, Югары Ослан, Лаеш, Спас һәм Тукай районнары. Төзелеш-монтаж эшләре 51% тәшкил иткән.

«Бюджет учреждениеләре котельныйларында газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау» программасы буенча эшләр барлык 40 объектта да башланган. Эшләрне башкару 16% тәшкил итә.

Нурлат шәһәре өчен су алу төене булган су белән тәэмин итү системасын төзү «Чиста су» федераль проекты паспортына керә. Биредә эшләр 28%ка бәяләнә.

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасын гамәлгә ашыру турында сөйләгәндә, Марат Айзатуллин хәбәр иткәнчә, төзү-монтаж һәм сезонлы эшләр 28%ка башкарылган. Әлеге мәгълүматларны ТКХ фонды биргән.

2022 елның 10 июненә 77 күп фатирлы йортта эшләр тәмамланып килә, алар буенча 90%тан артык эш башкарылган, шул исәптән 15 күп фатирлы торак йортта 36 лифт тулысынча алмаштырылган.

Министр Алексеевск, Саба, Арча кебек районнарны аерым билгеләп үтте – аларның үтәлеш проценты югары, һәм эшләр графиктан алда бара.
Татарстанда 77 күп фатирлы йортта капиталь ремонт төгәлләнә