
13 майга республикада 1 млн 411 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу еллык планның 45,5%ы. Бүген ТР Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин шундый мәгълүматларны җиткерде.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Анда ТР Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин катнашты.

Министр билгеләп үткәнчә, торак төзелеше ягыннан уртага иң якыны коммерциячел торак төзүчеләр. Алар планлаштырылган күләмнең 47 процентын гамәлгә керткәннәр. Абсолют саннарда бу гомуми мәйданы 670 мең кв. метр булган 93 күп фатирлы йорт.

Социаль ипотека программасы кысаларында төзелгән 67 мең кв. метрлы 17 йорт йөкләмәләрнең 42 процентын тәшкил итә.

Шәхси торак төзелеше ягыннан еллык план 45%ка үтәлгән. Әзер йортларның гомуми мәйданы 674 мең кв. м тәшкил итә.

ТР Төзелеш министрлыгы башлыгы социаль-мәдәни объектлар төзү, коммуналь инфраструктураны яңарту һәм төзекләндерү программалары турында аерым сөйләде. Ике федераль программа торак төзелешенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу - "Торак" федераль проекты кысаларында 7 объект, аларда 2 юл һәм 5 инженерлык инфраструктурасы объекты. Алар буенча гомуми башкарылыш 50% тәшкил итә. Компакт торак төзелеше өчен җиде мәйданчык «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы паспортына кертелгән. Подрядчылар тарафыннан 6 объект буенча эшләр алып барыла. Эшләрнең гомуми күләме 20% тәшкил итә.

Мәгариф өлкәсендә 11 мәктәп төзелеше дәвам итә. Төзелеш-монтаж эшләре подрядчылар тарафыннан 51% ка башкарылган. Шулай ук ике балалар бакчасы буенча эшләр алып барыла. «Күчелешле» мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең әзерлеге 69% дип бәяләнә. Икенче балалар бакчасы төзелешендә эшләр 20%ка башкарылган.

Сәламәтлек саклау өлкәсендә 2 программа гамәлгә ашырыла. Аларның берсендә 42 муниципаль берәмлектә 47 ФАП төзү каралган - биредә эш күләменең 43 проценты башкарылган. Икенче программа 4 поликлиника төзүне күздә тота. Төзелеш-монтаж эшләренең гомуми күләме монда 60% тәшкил итә. Агымдагы атнада Казанның Дәрвишләр бистәсендә поликлиника төзелеше тәмамланган.

Мәдәният тармагында шулай ук 7 район һәм авыл мәдәният йорты кергән ике программа гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә эшләрнең 72 проценты башкарылган.

2 программа буенча биш объект әйләнә-тирә мохитне саклау чараларына кертелгән. Аларның дүртесе «Экология» илкүләм проектының бер өлеше булып тора: Казанда биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү (58% ка үтәлгән), Казанда балчык кырларын рекультивацияләү (50%), Түбән Кама сусаклагычында торба үткәргечләрне демонтажлау (23%) һәм Казанның Самосырово полигонын рекультивацияләү (61%).

«Табигый ресурсларны яңадан җитештерү һәм куллану» дәүләт программасы кысаларында Куйбышев сусаклагычын Кама Тамагы бистәсе янында ярларны ныгыту дәвам итә. Хәзерге вакытта башкару 81% тәшкил итә.

Дүрт программа төзекләндерү өлкәсендә гамәлгә ашырыла. Бу, шул исәптән, 68 җәмәгать киңлеге, алар 3 программа кысаларында төзекләндерелә. Республиканың барлык муниципаль берәмлекләре диярлек эшкә керешкән - тулаем алганда башкару күләме 8% дип бәяләнә. Агымдагы атнада Чирмешән районында эшләр төгәлләнгән.

6 муниципалитетта 11 хәрби каберлек «Ватанны саклаганда һәлак булганнар истәлеген мәңгеләштерү» дәүләт программасы буенча торгызылган. Шуларның 5е Арча районында, берсе Әгерҗе, Бөгелмә, Алексеевск районнарында, икесе Нурлат районында.

2024 елда төзекләндерүгә планлаштырылган иҗтимагый территорияләрне сайлап алу буенча онлайн-тавыш бирү мониторингы өлешендә 13 майга булган мәгълүматлар буенча порталда теге яки бу территория файдасына 281 мең 414 кеше үз тавышларын калдырган инде.

Республика программалары кысаларында 4 ябык футбол манежы (гомуми үтәлеше 12% тәшкил итә), 3 универсаль спорт мәйданчыгы (27%), 5 балаларны савыктыру лагеры (23%), халыкка комплекслы хезмәт күрсәтүнең 10 пункты (67%) һәм торак пунктларның башкарма комитетларының 8 бинасы (44%) төзелә.

Инженерлык челтәрләрен яңарту 5 республика һәм 2 федераль программа кысаларында алып барыла. Газ белән тәэмин итү челтәрләрен төзү һәм алмаштыруга бәйле 2 нче республика программалары буенча эшләр җылыту сезоны тәмамланганнан соң башланачак. Калган программалар буенча сәүдә объектлары кысаларында хәл түбәндәгечә:

– халыкны эчәр сулар белән тәэмин итү - эш күләме 20%;

- урамнарны яктыртуны торгызу-үтәү 9% тәшкил итә. Агымдагы атнада Азнакай (5), Алексеевск (11) һәм Тукай (21)районнарында эшләр төгәлләнгән;

- чистарту корылмаларын яңарту һәм канализация челтәрләрен капиталь ремонтлау буенча эшләрнең 15%ы башкарылган.

«Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы кысаларында су белән тәэмин итү челтәрләре һәм биологик чистарту корылмалары төзелешенең 3 объекты буенча төзелеш-монтаж эшләре үтәлеше 22% тәшкил итә.

«Чиста су» федераль проекты буенча Нурлат шәһәрендә су белән тәэмин итү системасы төзелеше дәвам итә – эш күләмен үтәү 87%ка җиткән. Тукай районы Белоус авылында челтәрләр төзү буенча үтәлеш 37% тәшкил итә.

Министрлык шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмати системасында муниципалитетлар алып барган эшне даими мониторинглый. Монда ике төп параметр – кулланучылар активлыгы һәм системада эш сыйфаты. Май башына системада муниципаль хезмәтләр буенча 4763 гариза эшкәртелгән, алар буенча 5213 рөхсәт һәм хәбәрнамә, шул исәптән социаль әһәмиятле хезмәтләр буенча да формалаштырылган.
ТР Төзелеш министрлыгы: Татарстанда 1 млн 411 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган-планның 45,5%ы