
Бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәте Йортында узган республика киңәшмәсендә ТР төзелеш, архитектура һәм ТКХ министрының беренче урынбасары Алексей Фролов Татарстан Республикасында объектлар төзү һәм капиталь ремонтлау өлкәсендәге программаларның гамәлгә ашырылуы турында хәбәр итте.

Киңәшмәне барлык муниципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Киңәшмәдә ТР Премьер-министры Алексей Песошин катнашты.

Алексей Фролов сүзләренә караганда, 2021 елның беренче яртыеллыгы тәмамланды, һәм капиталь ремонтның мөһим республика программаларын гамәлгә ашыру шулай ук «экватор»ка якын килде. Быел республика 28 программаны гамәлгә ашыра, 2021 елда аларны финанслауның гомуми күләме - 25 миллиард сумнан артык. Тулаем алганда, аларга 3 мең объект кертелгән, шул исәптән коммуналь инфраструктура объектлары. Капиталь ремонт программасы социаль-мәдәни өлкәнең барлык тармакларын да диярлек колачлый.

Иң масштаблысы – мәгариф учреждениеләрен ремонтлау программасы. Быел әлеге программа кысаларында 213 объект ремонтланачак. Биредә эш график буенча бара-ел уртасына программаның үтәлеше 51% ка бәяләнә.

Планнан 59% ка 42 балалар бакчасында төзелеш эшләре тәмамланган,шуларның 8е инде тәмамланган. Программага барлыгы 49 балалар бакчасы кертелгән.

Гомуми белем бирү оешмаларында капиталь ремонт буенча башкарылган эшләр күләме 71% тәшкил итә. Быел программа чаралары 25 мәктәпкә кагыла, шуларның 9ы төгәлләнгән. Шуңа бәйле рәвештә, 16 подрядчының әлегә эшендә.

Коррекцион мәктәпләрне капиталь ремонтлау буенча эшләрнең 50% ы үтәлгән. 7 мәктәп буенча әлегә эшләр бара. 3 белем бирү учреждениесе тәрбияләнүчеләрне кабул итәргә әзер инде.

Мәктәпләрдә функциональ зоналарны ремонтлау буенча (бу эшләр шулай ук гомуми белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау программасына керә). Биредә подрядчылар финиш сызыгына чыктылар-СМР планның 88% ы үтәлгән. Программага барлыгы 116 функциональ зона кертелгән, аларның 73е тәмамланган, ә 43е ремонтлана. Эшләр республиканың 20 муниципаль районында алып барыла.

Уңайлы мохитне оештыру буенча бу эшләр 4 объектта - өч балалар бакчасында һәм бер гомуми белем бирү мәктәбендә бара. Биредә без шулай ук финал стадиясенә кердек – эшләр күләме 89% ка ябылган.

Шул исәптән мәктәпләрдә кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру программасы да кертелгән, аңа инде беренче елда ук 198 объект кертелгән. Шуларның 176сы башланган.

Кама төзелеш көллиятенең тулай торагында капиталь ремонт тәмамланган. Тагын ике программа объекты подрядчыларда эшли. Программага барлыгы 5 тулай торак кертелгән.

Ресурс үзәкләрен капиталь ремонтлау программасы буенча, тәмамланган объект һәм эштәге 4 объектны да кертеп, башкарылган эшләр күләме бүген 52% тәшкил итә.

Социаль әһәмиятлелек ягыннан тагын бер мөһим программа-медицина стационарларын капиталь ремонтлау программасы. 2 стационарны без тәмамладык, 18 актив ремонтлана (алар буенча эшләр 66% ка башкарылган).

Эчке эшләр министрлыгы карамагындагы биналарга капиталь ремонт ясау программасы буенча төзелеш-монтаж эшләре 17% ка үтәлгән. Программага кертелгән барлык объектлар да эшкә алынган.

Яшелчә һәм бәрәңге саклагычларына капиталь ремонт ясау буенча башкарылган эшләр күләме 30% тәшкил итә. Подрядчылар бер объектны тәмамлады, тагын икесе ремонтлана.

2021 елгы балалар сәламәтләндерү лагерьларын ремонтлау программасы паспортында каралган 6 объект та эшкә алынган. Күләме 52% ка ябылган.

Планның 62% ында яшүсмерләр клубларын капиталь ремонтлау программасы буенча төзелеш-монтаж эшләренең үтәлеше бәяләнә, аңа 9 объект кертелгән.

Спорт объектларын капиталь ремонтлау программасы буенча 14 объектның 5се төгәлләнгән. Башкарылган эшләр-67 %.

Милли гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте идарәсе объектларын капиталь ремонтлау программасы. Планның үтәлеше-68%. 11 (унбер) объектның 6сында-эшләр тәмамланган.

6 объект мәдәният өлкәсе мәгариф учреждениеләренең агымдагы программасы буенча ремонтлана. Төзелеш эшләре 69% ка башкарылган.

Стационар социаль хезмәт күрсәтү оешмаларына капиталь ремонт программасы-башкарылган эшләрнең 87% ы. 15 объект файдалануга тапшырылган, 14 объект ремонтлана.

Муниципаль архивларны капиталь ремонтлау программасы буенча төзелеш-монтаж эшләренең 91% ы бәяләнә. 5 объект тәмамланган, тагын 3 объектта эшләр дәвам итә.

Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы биналарны капиталь ремонтлау программасы буенча эшләрнең күләме якынча 95% тәшкил итә. 20 объект тәмамланган; тагын 8 объектта ремонт эшләре ахырына якынлаша.

Җирлекләрнең башкарма комитетлары биналарына капиталь ремонт ясау буенча программа чараларының 99% тан артыгы үтәлгән. 15 объектның 1се генә ремонтлана, калганнары да төгәлләнгән.

Яңа Чишмә районында «халыкны эчәргә яраклы су белән тәэмин итү»буенча программа чаралары тәмамланды. Шулай итеп, программаны 4 район тулысынча тормышка ашырды. Гомумән алганда, программа буенча башкарылган эшләр күләме агымдагы датага 50% тәшкил итте.

"Урамнарны яктыртуны торгызу" программасы буенча 15 муниципалитет эшне тәмамлады, аларның 7се бу атнада төгәлләнү турында хисап тотты. 18 муниципаль берәмлек программаны актив тормышка ашыра. Тулаем алганда, аның буенча план 50% ка үтәлгән.

«Газ бүлү челтәрләрен, йорт эчендәге газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү, төзү, блок-модульле котельныйларны һәм тышкы урнаштыру казаннарын урнаштыру» программасы кысаларында чаралар республиканың 13 районында узарга тиеш. Гамәлгә ашыру әлегә шуларның 7сендә башланган, эшләр күләме 41% ка ябылган.

"Бюджет учреждениеләре котельныйларында казаннарны алыштыру" программасы буенча 49% тан артык эш башкарылган. Программаны 5 район гамәлгә ашырды. 37 муниципалитетта эшләр дәвам итә.

«Су белән тәэмин итү һәм каты көнкүреш калдыклары мәйданчыкларын урнаштыру» программасы буенча бакчачылык ширкәтләрендә 61 скважина торгызыла (эш күләме планның 25% ка үтәлгән) һәм каты көнкүреш калдыклары җыю өчен 38 мәйданчыкны төзекләндерү (41 %).

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы. ТР МКның 18.06.21 ел, № 474 карары белән аңа 102 КФЙ кертелгән. Шулай итеп, капиталь ремонт планлаштырылган күп фатирлы йортларның гомуми саны-1035, ә финанслау күләме - 7 млрд 30 млн.сум. ТФМ ГИСы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә подрядчылар программа лимитының 42% ын үзләштергән. Абсолют чагылышта бу 2 млрд 987 млн сум.
Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарының бердәм "Рәсми Татарстан" порталы