
Бүген ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов ТР Хөкүмәт Йортында узган киңәшмәдә социаль-мәдәни өлкә һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру турында хәбәр итте.

Киңәшмәне барлык мунициципаль районнар белән видеоконференцэлемтә режимында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Чарада Татарстан Республикасы Премьер-министры Алексей Песошин да катнашты.

Алексей Фролов хәбәр иткәнчә, мәгариф өлкәсендә 5 программа гамәлгә ашырыла. Федераль һәм республика акчалары кысаларында ремонтлана торган 118 гомуми белем бирү учреждениесендә башкарылган эшләр күләме 58%ка җиткән. Бүгенге көндә 8 объект тәмамланган. 22 балалар бакчасы буенча төзү-монтаж эшләре 58%ка ябылган. Азык-төлек блогларын ремонтлау программасы төзелеш-монтаж эшләренең план күләменнән 24%ка үтәлгән. Ресурс үзәкләрен ремонтлау буенча чаралар 63%ка үтәлгән. 3 тулай торак бинасы 50% күләмендә ремонтланган.

«Сәламәтлек саклау» тармагында 3 программа гамәлгә ашырыла. Беренчел медицина звеносына караган 32 объектны ремонтлау буенча башкарылган эшләр күләме бүген 62%ка бәяләнә. Эштә 21 объект кала. 11се тәмамланган, шуларның 2се бу атнада – Теләче районында һәм Казанда. Стационарларны капиталь ремонтлау республика программасына 24 объект кертелгән: подрядчылар тарафыннан төзелеш-монтаж эшләренең гомуми күләменнән 73%ы ябылган.

«Мәдәният» тармагында 4 программа гамәлгә ашырыла. 10 авыл мәдәният йорты буенча эшләр 64%ка башкарылган. 7 мәгариф учреждениесе буенча подрядчылар планлаштырылган эш күләменең 59%ын тәмамлаганнар.

Экология һәм табигый ресурслар саклау өлкәсендә ике программа чарасы тормышка ашырыла. Тулаем алганда, аларның үтәлеше 41% дип бәяләнә. Подрядчыларның эшендә 28 объект кала. Алар арасында Мамадыш шәһәрендәге күлне чистарту һәм Алабуга районындагы буаның гидротехник корылмаларын ремонтлау – бу атнада.

Яшьләр сәясәте өлкәсендә 4 республика программасы гамәлгә ашырыла. 6 яшьләр үзәген ремонтлау буенча эшләр 60%ка башкарылган. Объект Лаеш районында тәмамланган. 6 савыктыру лагерен ремонтлау буенча эшләр 59%ка үтәлгән. Алексеевск районында яшүсмерләр клубын ремонтлау буенча төзү-монтаж эшләренең күләме 67% тәшкил итә. 15 психологик-педагогик ярдәм күрсәтү үзәген ремонтлау буенча подрядчылар программаның 65%ын үтәгәннәр.

Авыл хуҗалыгы линиясе буенча республика һәм федераль административ биналарны ремонтлау буенча 3 программа гамәлгә ашырыла. Бу атнада подрядчылар 2 программаны япты: 9 авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе бинасын ремонтлау (соңгы объект Түбән Камада тапшырылган), шулай ук район дәүләт ветеринария берләшмәсенең 13 бинасын ремонтлау. «Россельхозцентр» биналарын ремонтлау эшләре тәмамланып килә – агымдагы датага программаның үтәлеше 94% тәшкил итә. Бу атнада Сарман һәм Тукай районнарында 2 объект файдалануга тапшырылган.

Спорт өлкәсендә ведомство карамагындагы учреждениеләрне ремонтлау программасы тормышка ашырыла. Планлаштырылган чаралар 61%ка үтәлгән. Бу атнада Зеленодольск районында объектны төгәлләделәр.

Социаль яклау министрлыгы линиясе буенча стационар социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының 29 бинасыннан биш объект эштә кала. Эшләрнең план күләме 51%ка ябылган. Бу атнада Казанда 1 объект файдалануга тапшырылган.

Шулай ук муниципаль архивларны (эшләр 87%ка башкарылган), авыл җирлекләре башкарма комитетларын (11 объектның 3се генә эштә кала), җәмәгать судьялары биналарын (үтәлешнең гомуми күләме - 66%), милли гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте идарәләре биналарын (эшләр күләме 49% тәшкил итә) һәм Саба урманчылыгының административ бинасын (СМР 83%ка үтәлгән) ремонтлау дәвам итә.

«Халыкны эчәр сулар белән тәэмин итү» программасы буенча төзү-монтаж эшләре 37% ка башкарылган. «Урамнарны яктыртуны торгызу» программасы буенча, график нигезендә, 452 торак пунктны үз эченә ала. Төзелеш-монтаж эшләре 71% тәшкил итте. Барлыгы 408 торак пунктта эшләр тәмамланган, аларның 27 муниципаль берәмлектә 275 җирлек бу атнада тәмамлау турында хисап тотты.

«Бюджет учреждениеләре котельныйларында казаннарны алыштыру белән газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау» программасы буенча подрядчыларның эшендә 40 объектның 33е тора. Аларның үтәлеше 43% тәшкил итә. Бу атнада Биектау, Кукмара, Әлмәт, Зәй, Баулы һәм Ютазы районнарында эшләр тәмамланган.

Газ бүлү челтәрләрен, йорт эчендәге газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү һәм төзү, блок-модульле котельныйларны һәм шәһәр һәм районнарда Тышкы урнаштыру казаннарын урнаштыру буенча эшләр алып барыла. Төзелеш-монтаж эшләре – 10%.

Шулай ук бакчачылык ширкәтләрендә су белән тәэмин итү һәм каты көнкүреш калдыклары мәйданчыкларын урнаштыру программасы буенча эшләр алып барыла. Су белән тәэмин итү кысаларында – 33%ка, каты көнкүреш калдыклары мәйданчыкларын урнаштыру буенча 29%ка башкарылган. Унбиш инженерлык челтәрләре объекты республика һәм федераль өлеш кысаларында модернизацияләнәчәк. Эшләрне башкару 36% тәшкил итә. Апас муниципаль районында эшләр тәмамланган. «Чиста су» федераль проекты буенча Нурлат шәһәре өчен су алу төене булган су белән тәэмин итү системасын төзү эшләрен башкару 43%ка бәяләнә.

Республикада күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 53%ка үтәлгән. Бүгенге көндә 84 торак объектта эшләр тәмамланып килә. 59 күп фатирлы йортта эшләр тулысынча төгәлләнгән.
ТР Төзелеш министрлыгы: Татарстанда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 53%ка үтәлгән