
Татарстан Республикасында 2023 елның 18 августына 2 млн 523 мең кв. метр торак файдалануга тапшырылган, ягъни еллык планның 81%ы. Бу хакта бүген ТР Хөкүмәте Йортында узган киңәшмәдә ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте.

Киңәшмәне Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Чарада шулай ук ТР Премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Барлык муниципаль районнар киңәшмәгә видеоконференцэлемтә режимында тоташтырылган.

Марат Айзатуллин төзелә торган объектларда тикшерүләр турында хәбәр итте. 2023 елның гыйнварыннан үзлегеннән җайга салынучы оешмалар 1 519 тикшерү үткәргән. Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 719 контроль-күзәтчелек чарасы үткәрде. Төп инвестиция-төзелеш идарәсе 324 тапкыр тикшерүләр белән чыга. Агымдагы елның гыйнварыннан ачыкланган барлык хокук бозулар хәзерге вакытта бетерелгән.

Динамика турында сөйләгәндә, министр хәбәр иткәнчә, коммерциячел торак төзүчеләр планлаштырылган күрсәткечләрне 73%ка үтәгән. Файдалануга тапшырылган 130 күп фатирлы йортның мәйданы 1 млн 46 мең кв. метр тәшкил итә.

Социаль ипотека программасы кысаларында 120,5 мең кв. метр мәйданлы 33 йорт тапшырылган, ягъни еллык йөкләмәләрнең 75%ы.

Традицион рәвештә иң югары күрсәткечләр шәхси торак төзелешендә. Ел ахырына 4 ай калганда 90% үтәлеш теркәлә. Әзер йортларның гомуми мәйданы 1 млн 357 мең кв. м тәшкил итә.

Торак төзелешенә ярдәм итүгә ике федераль программа җибәрелгән. Әйтик, «Торак» федераль проектына 26 объект кертелгән, аларның гомуми үтәлеше 43% тәшкил итә. Бу атнада Тукай районында һәм Чаллы шәһәрендә эшләр төгәлләнгән.

Тагын 7 мәйданчык «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» дәүләт программасы кысаларында компакт торак төзелеше өчен бүлеп бирелгән. Аларның берсе - Саба районында (башкару 84% тәшкил итә). Бу атнада подрядчылар Югары Ослан районында эшләрне төгәлләгәннәр.

Мәгариф өлкәсендә 11 мәктәптән төзүчеләрнең өчесе эшли. Алар буенча төзелеш-монтаж эшләре подрядчылар тарафыннан 99%ка башкарылган. Узган 2 атна эчендә Казан һәм Чаллы шәһәрләрендә, шулай ук Биектау һәм Әлки районнарында 4 мәктәптә эшләр тәмамланган.

Мәгариф учреждениеләренә капиталь ремонт 43 гомуми белем бирү учреждениесендә 96%ка башкарылган. Подрядчыларда 32 объект эшли.

7 балалар бакчасында эшләр 91%ка башкарылган.

143 мәктәп азык-төлек блогы буенча программа 98% үтәлгән. Барлыгы 105 объект төзелеп беткән. Подрядчыларның эшендә 38 объект кала.

9 ресурс үзәгендә капиталь ремонт эшләре 87 процентка башкарылган. Подрядчыларның эшендә 5 объект кала.

Шулай ук подрядчылар 4 урта һөнәри белем бирү тулай торагын ремонтлыйлар (башкару 91% тәшкил итә).

Сәламәтлек саклау өлкәсендә ике программа гамәлгә ашырыла. Шуларның 89%ы 53 фельдшер-акушерлык пункты (ФАП) төзелеше буенча эшләр үтәлгән. Бу атнада Менделеевск, Чирмешән һәм Лаеш районнарында эшләр тәмамланган.

Дүрт поликлиника төзү буенча эшләр 77%ка башкарылган. Хәзер подрядчылар Казанда 2 поликлиникада эшли.

Мәдәният тармагының ике программасы буенча эшләр башкару 85% тәшкил итә. Бирегә 10 район һәм авыл мәдәният йорты, мәдәни-спорт комплексы һәм күп функцияле үзәк керә.

Әйләнә-тирә мохитне саклау чаралары 2023 елда ике программаны гамәлгә ашыруны күздә тота. Аларның дүртесе «Экология» илкүләм проектына керә. Бу - Казандагы биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү (64% башкару), Казандагы ләм кырларын рекультивацияләү (53%), Түбән Кама сусаклагычындагы торба үткәргечләрне демонтажлау (49%), Казандагы Самосырово полигонын рекультивацияләү (73%).

«Табигый ресурсларны яңадан җитештерү һәм куллану» дәүләт программасы кысаларында Куйбышев сусаклагычын Кама Тамагы бистәсе янындагы ярларны ныгыту дәвам итә (89% үтәлә).

Җәмәгать киңлекләрен төзекләндерүнең өч программасы буенча 68 объект буенча эшләр алып барыла (62% үтәлә). Бу атнада Мөслим районында эшләр төгәлләнгән.

Моннан тыш, кайбер объектлар республика программалары буенча төзелә. Бу 4 ябык футбол манежы (әзерлек 80%), 6 балаларны савыктыру лагеры (64%), 8 торак пункт башкарма комитеты бинасы.

Республика һәм федераль акчалар хисабына эшләрнең зур күләме инженерлык челтәрләрен модернизацияләү буенча алып барыла. «Эчәр сулар белән тәэмин итү» программасы буенча республика өлеше кысаларында эш күләме 90% тәшкил итә. 115 объектның 37се эшли.

Урамнарны яктыртуны торгызу буенча эшләр башкарылышы 93% тәшкил итә. 457 объектның 23ен тәмамлау кала.

Бюджет учреждениеләрендә казаннарны алыштырып газ куллану челтәрләрен ремонтлау буенча эшләрнең гомуми күләме 99% тәшкил итә.

Газ бүлү челтәрләрен, йорт эчендәге газ куллану челтәрләрен реконструкцияләү буенча казаннар урнаштыру белән башкарылыш 68% тәшкил итә.

Чистарту корылмаларын модернизацияләү һәм канализация челтәрләрен капиталь ремонтлау өлешендә эшләр 87%ка башкарылган.

«Чиста су» федераль программасы буенча шәһәр тибындагы бистәдә су әзерләү станциясе төзелә. Алексеевск, эш күләме 45% тәшкил итә; Тукай районы Суровка һәм Новотроицкое авылларында су белән тәэмин итү челтәрләре (73%). Шул ук районда Белоус авылында эшләр тәмамланган. Программаның иң эре объекты - Нурлат шәһәрендә су белән тәэмин итү системасы (үтәлеше - 95%).

Коммуналь инфраструктураны модернизацияләүнең яңа федераль программасы буенча бүгенге көндә 30 объект буенча эшләр 44% тәшкил итә.
Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарының бердәм "Рәсми Татарстан" порталы