
Бүген ТР Хөкүмәте Йортында узган республика киңәшмәсендә ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов социаль-мәдәни өлкә объектларын, гидротехник инфраструктураны һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программалары буенча эшләр барышы турында хәбәр итте. Киңәшмәне Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде.

Алексей Фролов хәбәр иткәнчә, мәгариф өлкәсендә 6 капиталь ремонт программасы гамәлгә ашырыла - барлыгы 231 объект. Мәгариф учреждениеләре буенча башкару 45% тәшкил итә. Мәктәп азык-төлек блокларын ремонтлау программасы кысаларында үтәлеш 13% тәшкил итә. Подрядчылар 43 муниципалитетта 125 объектта эш алып бара. Бу атнада Буа районында 2 объект төзелеп беткән. 9 ресурс үзәген капиталь ремонтлау буенча эшләр 59% дип бәяләнә. Урта һөнәри белем тулай торакларын ремонтлау программасы буенча төзелеш-монтаж эшләрен башкару 40% тәшкил итә.

Сәламәтлек саклау тармагында 3 программа кысаларында 149 объект яңартыла. Беренчел звенодагы 118 учреждение буенча эш күләме 66%ка үтәлгән. Бу атнада Аксубай (4) һәм Биектау (8) районнарының фельдшер-акушерлык пунктларында эшләр төгәлләнгән. 31 стационар учреждение эшләр 54%ка башкарылган.

35 мәдәният объектын ремонтлау 4 программа кысаларында алып барыла. 26 авыл мәдәният йортында эшләр үтәлеше 64% тәшкил итә. Тугыз тармак белем бирү учреждениесендә эшләр күләме 50%. Агымдагы атнада Түбән Кама шәһәрендәге балалар музыка мәктәбендә эшләр төгәлләнгән.

Яшьләр сәясәте өлкәсендә биш программа гамәлгә ашырыла 28 объект. 6 балаларны савыктыру лагерен ремонтлау буенча подрядчылар эш күләменең 59%ын башкарган. Ремонт буенча төзелеш-монтаж эшләре 82%.

4 яшүсмерләр клубы, 8 яшьләр үзәгенең әзерлеге 55%ка җиткән. Психологик-педагогик ярдәм үзәкләрен ремонтлауга килгәндә, төзелеш-монтаж эшләренең 12%ы төгәлләнгән.

Экология һәм табигый ресурсларны саклау өлкәсеннән 23 объект 2 программага кертелгән. Алар буенча эшләр башкарылышы 49% тәшкил итә. Бу атнада Чирмешән һәм Кама Тамагы районнарындагы 1 нче объект һәм Мамадыш районнарындагы 2 нче объект буенча төгәлләнгән.

Кайбер ведомстволарда эшләр бер программа буенча гамәлгә ашырыла. Спорт министрлыгы буенча 15 спорт объекты, үтәлеше 35% тәшкил итә. Социаль яклау министрлыгы 35 объект, шуларның 27се тәмамланган. Төзелеш-монтаж эшләренең гомуми башкарылышы 84%. Нурлат һәм Сарман районнарында социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының берәр бинасы бу атнада тапшырылган.

Авыл хуҗалыгы һәм азык - төлек министрлыгы - ветеринария берләшмәләренең, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренең һәм «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» федераль учреждениесе биналарының 19 бинасыннан бер объект эштә кала. Гомумән алганда, программа буенча подрядчылар планлаштырылган күләмнең 92%ы үтәлгән. Бу атнада Казанда объект төзелеп беткән.

Урман хуҗалыгы министрлыгы программага кертелгән 9 урманчылык бинасының гомуми әзерлеге 92% тәшкил итә. Бу атнада Азнакай шәһәрендәге объектта эшләр төгәлләнгән.

Муниципаль архив биналарын ремонтлау 73% тәшкил итә. Мамадыш шәһәрендә җәмәгать судьялары участогы бинасының 40%ы ремонтланган. Хәрби комиссариатлар биналарының әзерлеге 52% тәшкил итә. Бу атнада Биектау районында хәрби комиссариат бинасын ремонтлау төгәлләнгән. Башкарма комитет биналарының 99%ы ремонтланган. Соңгы этапта программаның соңгы объекты Теләче районында. Бу атнада Минзәлә районында объект төзелеп беткән.

Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы буенча төзелеш-монтаж эшләренең гомуми үтәлеше 59% тәшкил итә. Сезонлы эш төрләрен башкару 63%. 93 объектта эшләр тулысынча тәмамланган. Шулардан соңгы ике атнада 17 муниципалитетта 38 объект бар. Эшләр 620 күп фатирлы йортта дәвам итә. Шул исәптән 43 йортта 115 лифт алмаштырылган, 240 йортта эшләр күләме 70%тан артып киткән.
Татарстан Төзелеш министрлыгы: Күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 59%ка үтәлгән